プラン打ち合わせの終了後、土地のご契約もすまされ、現在は建築確認と長期優良住宅の申請書類の作成中です。道路後退による側溝工事この現場では、敷地の接道の事情により、建築確認に先立って道路側溝工事を行う必要があります。側溝工事が終了しました。数日後に建築確認が下りる予定です。長期優良住宅の申請書類が揃ったので、豊中市役所へ提出しました。一週間で認定通知書が発行されます。その後、国交省へ認定通知書を送り、受領書が返って来るまで着工はできません。受領書がもらえれば、今季5件目の補助金100万円の獲得です。経て、12月初め頃基礎着工の予定です。認定も完了し、建築工事の準備に入りました。施主のT様は、国からの補助金100万円を手にされることが決まりました。地鎮祭12月12日、地鎮祭が執り行われました。来年初めから、基礎工事が始まる予定です。この土地は地盤状況があまり良くなく、直径600mmの改良杭が35本も必要でした。終了し、背筋検査を待っています。10.2011年01月19日コンクリート打設終了コンクリートを打ち終えて、養生しています。寒い日が続いているので、風が直接コンクリートに当たらない様ブルーシートをかけています。5日間の養生期間を取ります。2月1日に上棟の予定です。家の形ができてきました。棟上げ上棟後、屋根じまいから、屋根工事までできるだけ速やかに進行します。屋根工事アスファルトルーフィングの上に、瓦を載せたいきます。防水工事下地バルコニー防水工事の下地をケイカル板(12mm)で作ります。防火と防水材料の接着性を高めるためです。床下の吹き付け断熱材の工事の為の準備をしています。土台や大引に取り付けた下地の上に合板を載せます。構造検査に向けて、金物を取り付けています。家の強度にも係る大事な部分です。家には欠かせない断熱材です。冷暖房効率がたかいので、家の中に温度差ができにくくなります。左側はアイアンの手すりが付く予定です。防水紙には、タイベックを使っています。ラボは外壁に10年の保障をつけています。29.2011年02月25日キッチンカウンターキッチンカウンター製作中。作りつけのパソコンカウンターです。子供部屋のトップライト化粧梁の間にはトップライトを設け、自然の光を取り込みます。上がる折りたたみ式のはしご。33.2011年03月12日キャットウォークキャットウォークが完成しました。34.2011年03月12日キャットウォーク(下から)35.2011年03月20日36.2011年03月20日キッチンカウンターキッチンカウンター完成。うんたーの下には蓄熱暖房機がはいります。右側にパソコンカウンターが見えます。二階には、本棚と書斎コーナーがあります。書斎コーナーの机の背面も本棚になっています。寝室の飾棚41.2011年04月01日リビングリビングには、ガラスブロックの明かり取り窓があります。吹き抜け上部にも窓があり、明るいリビングです。内装工事クロス工事が始まりました。子供室こちらは、二階の子供室。子供部屋クロス工事が終わってますます明るくなったと子供部屋。子供部屋トップライトの様子。玄関廻り玄関廻りには、タイルを貼ってアクセントを付けています。とれてすっきりしました。完成まであと少しです。玄関イタリア製の玄関タイル。玄関ポーチの天井ポーチの天井には、レッドシダー材を貼っています。玄関ホール玄関ホールの明かりとり窓と無垢材のルーバー建具。52.2011年04月15日キャットウォーク白いアイアン手すりが付いたキャットウォーク。53.2011年04月23日キッチンにはめたステンドグラスT様が以前から持っておられたアンティークのステンドガラスを使っています。付けてあった木枠をリフォームして、取り付けました。別注のテレビボードガラスブロックの窓の下には、こだわりのテレビボードを造り付けています。和室リビングと続きの和室。丈夫な和紙製の畳表を使っています。56.2011年04月23日キッチン白を基調にした明るいキッチン。左側は家電収納とカップボードです。廊下はすべてイタリア製のタイル貼り。洗面所はINAXのサーモフロアです。洗面室も白が基調になっています。右に見えているのは別注のアイアン手すり。2階吹き抜けとおそろいです。子供部屋のブランコ2階のとても明るい子供部屋にブランコが付きました。ネームプレートとポストを付ければ完成です。62.2011年05月09日シンボルツリーシンボルツリーのエゴの木のグリーンが後ろの格子に良く似合います。適合した家かどうかを審査してもらっています。イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。