作戦を立て職人さんたちに声掛けをして、当日を迎えました。監督1人、解体搬出3人、大工4人、床クロス2人、多能工2人、美装1人という人員編成になっています!!・解体開始16:15~座敷を解体して、既存のイスやテーブルをすべて撤去します。座敷、既存テーブル解体撤去完了です(^。・21:00~大工さんの壁面補修が終了して、床屋さんの出番です。速乾のモルタルを使用して、座敷の撤去跡と、床に給水菅を通したところを埋め戻して長尺シートを張っていきます。良いペースで現場が進んでいます。座敷を撤去した壁面や床を補修して家具を設置する準備にかかります。・深夜1:30~家具の取り付け開始です。このころから、眠気で皆の作業ペースが落ちると思いきや、大工さん他皆が頑張ってくれて、とても良い感じで工事が進行しています!!!この間に、壁面木部のキズなどを壁面の色に合わせて塗料で補修していきます。・早朝4:00~家具の取り付けが完了して、美装工事が始まりました!!何とか工事は完了しそうです。・朝6時半すべての工事が完了して、あとはお客様に引き渡すのみとなりました。・朝9:00お引渡しが完了し、無事工事は終了しました!!!!!通常通り営業できるとお店の方々は喜んでおられました。今回も結構難易度が高い工事を、みんなで怪我もなく無事に完了することができ大変良い経験となりました。