進捗状況2020年1月の施工状況(その2)2020年1月30日ニューマチックケーソン工法による橋脚工事は地下15m付近を掘削中、堅固な支持層に到達するまで残り10mを切りました!2020年1月の施工状況2020年1月30日2020年1月の施工状況です。大型ワーゲンによる張出施工の開始です。これから約10日間で橋が5mづつ両側へ伸びていきます。お楽しみに!2019年12月の施工状況2019年12月26日2019年度の12月の施工状況です。P8,P9橋脚の柱頭部の施工が完了しました。橋の形が少しづつ見えてきました。これから大型ワーゲンの組立工事に入ります。P6,P7橋脚はニューマチックケーソン工法による橋脚工事が順調に進んでいます。2019年11月の施工状況2019年11月16日2019年度の渇水期工事が開始いたしました。今年度は高水敷でP8、P9橋脚からの張出架設工法による橋梁上部工と低水敷ではP6、P7橋脚のニューマチックケーソン工法による橋梁下部工の施工をおこないます。2019年3月の施工状況2019年4月8日P8、P9橋脚の施工を進めています。(写真手前からP9、P8橋脚)沈下掘削工事が完了し、ニューマチックケーソン設備の解体搬出をおこなっています。来期からの上部工へむけて脚頭部の施工を進めています。2019年2月の施工状況2019年2月26日P8、P9橋脚の施工を進めています。(写真手前からP9、P8橋脚)RC橋脚の躯体構築と沈下掘削工事を昼夜間で行っています。護岸工として法面の整備を開始しました。2019年1月の施工状況2019年1月24日P8、P9橋脚の施工を進めています。(写真手前からP9、P8橋脚)ニューマチックケーソン基礎の躯体構築と沈下掘削工事を昼夜間で行っています。私たちが造っています。