昨日は写真をPCに送れなくて、休んでしまいました。今日の写真は昨日の分です。外部では、外壁のジョイント、サッシ廻りのシーリングの準備でマスキングテープ張りを行ないました。今日は朝から一日雨でしたので、シーリングは中止です。階段も出来上がりました。前回にも書きましたが、踊場と廻り部分の一枚をダーク色で色を変えています。キッチンのバックの収納です。大きな開口部は既存の食器棚を嵌め込みます。今日は、階段の取付けを行なっています。右側の写真は踊場部分で色をダーク色にしています、施主様が目の不自由な方で霞んだ状態にしか見えないとの事です、直線部分と終わり部分、廻り部分が解る様に色分けしました。盆休みも開け、本日から作業再開です。ポーチと玄関内部の土間コンクリートを打設しました。玄関の土間は内部の床と段差を無くしますのでポーチ部分で階段が一段多くなっています。キッチンの組立て中です。玄関収納も取付けが完了しています。TKさん邸新築工事ユニットバスの据付が完了しています。床段差の無いバリアフリー仕様で片引き戸にし、入口脇には手摺りを縦に取付けています。玄関庇の外壁も貼り終えました。駐車スペースの関係で、ポーチ柱邪魔になるので羽だしで造っています。ポーチ部分の階段コンクリートの型枠の取付けを行なっています。昨日も、今日も外壁貼りの作業を行なっています、毎日暑く大変な様です。2階部分も完了近くなりましたが、外壁材が1枚不足で至急で注文いたしました。TKさん邸新築工事1階の外壁が終わり中間帯を取付け、その上の水切り鉄板を施工し、2階部分の外壁貼りが始りました。1階はベージュ系の色で、2階はブラウン系のストライプを使用しました。2階では、幅木・廻り縁の取付けを行なっています。土曜日から、外壁貼りを始め今日で二日目、1階部分が終わります。土曜日は雨に当たり、今日は天気が良過ぎ日陰も無く非常に暑い日で、作業している人は大変でした。この現場では、窯業系のサイディングを使用しています。1・2階を色分けします。内部では、2階の大工工事がもう少しで完了します。今日から外壁貼りを始める予定でしたが、やはり雨が降ってしまいました。明日は曇りの様です降らないで欲しいものです。昨日取付けた和室の枠材廻りの壁ボードも貼り終えました。和室の床の板畳部分も造り終えています。和室の廻り縁の取付けを行なっています。和室の押入・入口の枠材の取付けを行なっています。入口は片引き戸で有効幅を広く1.0mにしました、また洋室との段差は3mmにしています。2階では、収納の枠と内部の中棚、枕棚の取付も進んでいます。このところ続いた雨も落ち着いた様なので、外壁貼りの準備をしています。サッシ廻りにハットジョイナーの取付中です。TKさん邸新築工事24時間換気システムの排気口の取付け状況です。天井への固定はパイプを差込み少し回せば固定になります、あとはグリルを差し込むだけです。換気の本体はユニットバスの天井裏に設置しました。流し前の腰壁、吊戸棚部分の下がり壁もボードが貼り終えるところです。和室部分の壁ボードを貼っているところで、この後造作に移っていきます。メッセージを入力してください。