今日の作業は、立上り部分の型枠の取付だけの予定でしたが、予報で明日は雨が降りそうなので、少し時間が遅くなりましたが、コンクリートの打設も行ないました。型枠の内側(片面)の白っぽいのは基礎の外断熱のポリスチレンフォーム3種厚さ50ミリです、詳細は型枠を外してから載せましょう。明日は養生の為現場は休みます。今日は、遣り方出しをしてきました。遣り方出しとは、木杭を打ち貫板を水平に取付け、基礎の位置と高さを決める為に行ないます。明日からは、遣り方を基準に基礎部分の掘削等に入ります。本日で、建物部分の鋤取り(畑土)、アスファルト舗装の撤去及び庭木の移植が終わりました。写真に写っている建物は、現在お住まいになっている住宅で新築完成後に解体します。明日は、遣り方出しを行なう予定です。Kさん邸おはようございます。何と暑い日でしょう!予報がはずれましたネ!基礎屋さんは雨降りよりは良いと言ってましたが、真っ黒になって汗ふきふき頑張っていました。穴の中の砕石がきれいに平らになっていました、今日その上にコンクリートが入るそうです。私、実は家は大工さんが建てると思っていました。小さい頃から、木をカナヅチと釘でトントンやっているイメージがありました。今回、家の土台になるべく土と格闘している姿を見て、いろいろな工程を経て建つんだなと改めて思いました。9:00今日は、ベース部分のコンクリートの打設を行ないました。明日は、立上り部分の型枠の取付になります。型枠は鋼板製なので天気が良すぎると、型枠が熱くなって職人さんは大変ですね。Kさん邸まだ6月だと言うのに暑い一日でした。今日は、基礎鉄筋の組立てで終わってしまいました。立上り部分も完全に組んでしまいましたので、ベース部分のコンクリートの打設は明日になりました。右側の写真は、鉄筋の間隔が設計通りに入っている事を、テープを当てて写真記録しています。この写真は携帯電話で撮影していますのでぼやけて目盛が見えませんが、完成時に施主様にお渡しするものはデジカメで撮影したものを提出しています。今日から工事着工しました。今日は敷地内の通路の舗装の撤去からです、朝現場に行って指示して帰って来ましたので写真は載せません。現場は地耐力が弱いので、ベタ基礎工法になりますので、その都度載せていきますのでぜひご覧下さい。Kさん邸おはようございます。今日は、家本体の基礎工事が始まっていました。地面は穴が掘られており、その上に水糸が張りめぐらされて何か家が建つぞ!!という雰囲気になっていました。穴の中に砕石を一生懸命トラックからバックホウへとステキな連携プレーで汗をかいていました。9:00今日の作業は、基礎の根堀りから基礎下の砕石敷きをし、ベースの型枠を取付ました。明日は、ベースの鉄筋を入れコンクリートを打設する予定です。Kさん邸おはようございます。土・日は私がお休みさせていただきました。きょう見に行きましたら、木枠がはずされてミニ塀が現れました。その上に施主様がフェンスを造るそうです。手作りというのもステキですね。あと家の遣り方が始まりました。「あらっ」と思ったら電気屋さんが工事用のメーターを設置しておりました。これから、もっともっと動きが出てくる予感、楽しみです。AM9:00フェンス基礎の養生も終わり、型枠を外し、埋め戻しをした状態です。今日は、午前中に建物の遣り方出しを行い、午後から基礎の掘削が始まりました。掘削で出てきた大きめの石は、基礎下の砕石部分に入れてしまいます。今日は、基礎屋さんがお休みでした。それででしょうか、この季節にアゲハ蝶とモンシロ蝶が仲良く遊んでいました。春だけと思っていたので、ほほえましかったです。コンクリートたちは、木枠に挟まれてビッチリ、きれいに、平らに塀の部分が出来ていました。昨日見た砕石の上にコンクリートが入っていました。私は、乾いていたので出来たと思ったんですが、30日位したら強度が増してくると教えられました。それが養生するという事だそうです。コンクリートも人間と同じなんだ、養生すれば元気が出てくる。AM10:00今日は、フェンス基礎の立上り部分のコンクリートの打設を行ないました。明日から養生のため現場は休みます、来週月曜日に型枠を外し埋め戻しを行ないます。メッセージを入力してください。