今日の私はチョット憤慨しています。今日から外壁貼りが始るのに朝現場に行っても職人さんが来ません!連絡を取ったら別の現場がまだ終わっていないとの事、どう言う事?前もって解っている事でこちらから連絡を取るまで黙っているなんて・・・・・2階では、間仕切壁の下地(間柱)建てを行なっています。昨日に引き続き枠材等の加工を行なっています。レールの溝を付けたり、鉋で綺麗に仕上ています。ポーチ上のバルコニーの防水も終わっていますので、ポーチの天井の塗装を行なっているところです。これは自然塗料で岩手県内のメーカーで製造されているものです。外部用で製品名はデッキマスターと言うものです。今日から外壁貼りを行なう予定でしたが、朝からの雨で中止しました。明日は降らない様ですから施工できると思います。今日は、2階の外周部の壁ボード貼りを行なっています。造作材(ドア枠、収納棚等)の加工も行なっています。赤松の集成板をカットしています。SKさん邸新築工事1階では間仕切の下地を入れ、壁のボード貼りを行なっています。写真の白い部分は収納内部になる部分で化粧のハイクリーンボードを使用しています。廻り縁(壁と天井の角の部分)は塩ビ製の見切を使用しスッキリ見える様にしました。2階では床貼りが完了しました。明日から外壁貼りの作業に掛る予定になっています。今日はバルコニーの防水工事を行なっています。FRP防水でガラス繊維を樹脂で固めたのもです。左の写真はガラス繊維を敷いた時のもので、右側は最後にトップトートで着色したところです。2階ロフトの下の天井下地の野縁を取付けた状態です。1階では壁の石膏ボード(厚さ12.5mm)の貼り方も始まりました。1階のテラス戸部分にパーゴラを通して入ってきた日差しの写真です。これからの暑い時期には殆んど入らない様になります。今日は土曜日に引き続き床貼りを行なっています。1階の杉のフローリングです。2階でも、床貼りを始めました。2階は合板のフロアーを使用しています。今日は大工さんが二人だけでしたので、チョット進みが見えませんネ。浴室の天井にも防湿用のシートを張り壁の仕上げ材を貼る下地胴縁を取付けています。床のフローリング貼りを始めました。無垢の杉板材で厚さ15mmのものです。無垢材なので湿度によって伸縮しますので、板と板との間にスペーサー(黄色い部分)を挟んで余裕を持たせています。2階の天井の合板貼りも完了しました。天井の水平部分はロフトの天井高さが最高で1.4m以下と決められていますので、その高さで水平の天井としました。サッシ廻りの窓台を壁のボードを貼る前に取付けています、厚さ25mmの集成材です。サッシの角部分の気密シートを補強したところです。昨日から外部木部の塗装を行なっています。材料は自然塗料で、木酢液や柿渋液、ヒバ油といった天然自然素材100%のものです。自然素材の為色調が限られます。パーゴラの上に厚さ5.0mmのポリカーボネイト板を張りました。ポリカーボネイト板はアクリル板と違って外部に使用しても劣化しませんし、割れる事も有りません。ジョイント部分はブチル系の両面テープを張りアルミのバーで押さえ込んでいます。玄関ポーチの天井も杉板貼りとしました。内部間仕切に入る耐震板も貼っています。この上に石膏ボードを貼り、仕上げをします。浴室の壁天井の下地にも掛りました。今日の時点では壁に防水用のシート(防湿シートを利用)を張り、天井野縁を取付けた状態です。今日は浴室の床下地のコンクリートを打設しました。コンクリートの中にはシーズヒーターが埋め込んでいますので冬場でも冷たく有りません。一段低くなっている部分は浴槽を半分埋め込む部分です。外壁部分に取付けた給気口です、取り付け用のベースにパイプを通した状態です。右側の写真はパイプ廻りの気密を取る為にゴムのシートを貼っています。SKさん邸新築工事1階では天井の石膏ボード貼りが始まっています。2階も昨日に引き続き天井の合板貼りを行なっております。1階の天井裏に24時間計画換気の本体とダクトの配管を行ないました。右の写真はダクトが本体に取付く部分の自動風量調整弁です。中央の白い部分がゴムの風船状になっており、吸気の量が多過ぎると膨らんで計画通りの換気量になります。気密シート部のコンセント部分の納まり状態です。箱型の気密ボックスはシートを切り取りテープ止めをしています、配線はシートの室内側を通しプラボックス内に入れています。気密ボックスを取付ける時シートを切っていますので、この部分の処理方法は今後の課題としたいと考えています。土曜日に引き続き1階天井下地を行なっています。野縁(ボードを貼り付ける木の下地)の間隔は910mmを4分割で227.5mmと狭くしています、この位ですとボードの垂れ下がりも有りません。2階の音を吸音させる為にグラスウールを入れています。2階では壁のグラスウール入れも完了しました。2階天井(屋根勾配天井)の構造用合板貼りも始まりました。厚さは12mmで継ぎ目の隙間が見えない様に実付きの物を使用しています。メッセージを入力してください。