型枠を外し埋め戻しをしました。二方向からの全体写真の載せます。基礎の立上り部分にロッドを当て寸法をチェック記録しておきます。地中に埋まる部分は35cm、GL(地盤面)から上40cmで合せて75cmの高さになっています、幅はコンクリート部分で12cmとなります。月曜日からは、設備の配管に着手します。作業は、基礎の型枠組からコンクリートの打設です。立上り部分の型枠を殆んど組み終わるところの写真です。型枠内の白い部分は、基礎断熱のポリスチレンフォームで厚さ50ミリを使用しています。そのポリスチレンフォームの写真で、3種の物を使用しています(写真では文字が見えにくいですが)。1種と3種とでは断熱性能は1.4倍ぐらい違います。コンクリートの打設状況です。圧送車(ポンプ車)を使用して打設しますので早く終わりますね。コンクリートの打設が終わった状態です。アンカーボルト(基礎と土台を繋ぐ)と角のところにあるホールダウンアンカーボルト(少し太く長く出ているボルトで基礎と柱を直接繋ぐ)をセットしたところです。先日、エコ・ハウスコンテストいわての表彰式があり、別の物件では大賞を受賞しました。このOさん邸も、全43件のうちのエコ・ハウス認定を受けることが出来ました。受賞基準は、次世代省エネルギー基準I地域(北海道)仕様(Q値=1.6W/m2K,C値=2.0cm/m2)となっています。ベース部分の出来上がり寸法をチェックしています。設計上は幅45cmですが、写真では47cm有りますのでOKです。厚さも設計以上になっています。基礎の立上り部分を貫通する設備配管のスリーブ入れを行いました。後で穴を空けると、鉄筋を切断する事が有りますので必ず先に入れましょう。明日は、立上り部分の型枠の取付けで、天候が良ければコンクリートの打設まで行なう予定です。建築家橋本幹夫とのコラボレーションハウス先日、エコ・ハウスコンテストいわての表彰式が有りました。当社のこの物件が、エコ・ハウス大賞全5作品の中に選ばれ受賞しましたのでご報告まで。作業は、先に鉄筋の組立てです。配筋はロット(定規)を当てて、間隔、継ぎ手の長さ等をチェックしています。補強筋もキチンと入っているかも確認しています。午後からは、ベースのコンクリートの打設も行ないました。寸法は幅45cm、厚さ15cmの大きさです。基礎工事に着工する予定でしたが、天気予報で雨が降るとの事でしたので、本日からの着工となりました。今日は、基礎の根掘りで、掘りながら基礎下の砕石入れも行なっています。土質は粘性土ですが、地耐力は根掘り深さで56kN/m2有りましたので、普通の布基礎で施工します。この地域は、下水道がまだ入っていない為簡易水洗用便槽を入れました。住宅用は1・2階兼用の物で、配管が2本立っています。18日ペットサロン併用住宅新築工事ブログをご覧の皆様、また新規物件の投稿を始めます。地鎮祭を行ないました。大安で天候も良く、いい気持ちでしたが、祭事が終わったとたんに雪が降ってきました。関係者の永遠の加護を祈願するものです。家が完成してからの生活等先々の不安な気持ちを残さない為にも行なった方が良いでしょう。基礎着工は、22日からの予定になっています。メッセージを入力してください。