絵コンテ本日11時、3幕の絵コンテJパート(13カット)が終わりました。これにて絵コンテ全パートアップ終了。A(アバン)、B(1幕)、C(1幕)、D(1幕)、E(2幕)、F(2幕)、G(2幕)、H(3幕)、I(3幕)、J(エピローグ)パートの389カット。企画当初からの目標である「30分400カット以内」はなんとか守られました。絵コンテ本日、3幕の絵コンテIパート(70カット)完成。絵コンテ本日16時、3幕の絵コンテHパート(45カット)完成。物語もクライマックス。絵コンテ本日、2幕の絵コンテEパート、Fパート、Gパート(合わせて126カット)をアップしました。内容的になかなか難しいシーンが多いパートです。これで2幕が終了しました。締め切りまであと少し。絵コンテ本日朝2時、1幕の絵コンテDパート(32カット)をアップしました。昨日の作業から続けてアップしてくれました。次は2幕のE、F、G。序破急の破、起承転結の承といったパートです。残るはE、F、G、H、I、J。絵コンテ本日10時、1幕の絵コンテAパート、Bパート、Cパート(合わせて103カット)をアップしました。1幕はABCDの4パート。今日中に1幕終了の予定というスケジュール。いうわけで、引き続きヒロシマ君は絵コンテDパートの作業です。2月1日にアップした絵コンテパートもここに含まれますが、だいぶ削除されてます。あの時点で90カットだったために削除せざるを得ませんでした。絵コンテ1/22よりスタートした絵コンテ作業でしたが、本日、ヒロシマ君より終了したとの報告がありました。終わったといっても会議で話した通り、とあるパートの一部ですが。一通りみんなでチェックした後、会議です。カットを追加したり削除したり。なんといっても予定では4分ほどのパートなんですが、90カットもあります。絵コンテ昨日の全体パートチェックが終了したのを受けて、本日より絵コンテ作業に入りました。作業は作画担当ヒロシマくんがやっております。とあるパート(3~4分)の絵コンテ制作から。今後の作業の指針にもなる重要な部分です。絵コンテ制作と並行して3Dモデリングの作業もやっております。こちらは3D担当オオタさんがメインで。