完成予想外観パース先日、宇都宮市のK様よりご契約を頂きました。着工は、来年の2月の予定です。K様ご家族の理想が叶う快適な住み心地の『涼温な家』を、誠心誠意の気持ちを持って造らせて頂きます。ご契約ありがとうございました。建物の位置を確認しながら、地盤調査を行いました(^^ゞスエーデン式の地盤調査で、地盤の強度を測定するものになります。本日は、天候の良い中、無事に地鎮祭を終えることができました。地盤改良工事が終わりました地盤改良杭工事(ピュアパイル工法)が終わりました。地面から丸い形をした杭の頭が見えています。基礎工事の着工です地盤改良工事が終わりいよいよ基礎着工です。丁張り(遣り方)の作業からスタート。砕石敷き込みが始まりました根切り工事が終わり、砕石を敷き込む作業が始まりました。重機を使い砕石を敷き込んでいるところです。10.2018年04月25日プレカット打ち合わせ本社にてプレカットの打ち合わせ中です。プレカット図面をもとにプレカット加工前の最終確認です。鉄筋の配筋組立作業が進んでいます基礎工事は捨てコンクリートの打設が終わり次の工程に進んでいます。鉄筋の配筋組立作業が始まっていますね。打ち基礎のコンクリート打設が終わりました。基礎の立ち上がりと底盤のコンクリートを同時に打設する事で、つなぎ目を無くし湿気や水分、シロアリが基礎内部に侵入することを防ぎます。強度も格段に上がるんですよ。基礎の面積が広いので今回は外周部分のみを一体打ちとしています。☆基礎「一体打ち基礎」とは基礎強度upのほかに地盤からの湿気侵入とシロアリ侵入の防止。打ち継ぎ部のない基礎は地下室やプールのように水も湿気も侵入させない強固な「防湿基礎」となる。基礎工事が終わりました基礎の型枠の解体作業が終わりました。これで基礎工事が完了です。基礎の外断熱材がしっかりと確認できますね。土台敷きの作業が終わりました上棟を数日後に控え、棟梁が現場に登場。棟梁の初仕事は土台敷きです。基礎の上に土台を敷く作業があっと言う間に終わりました。先行足場工事が終わりました明日はいよいよ上棟です。現場では先行足場の組み立て作業が終わりました。これで安全に上棟作業を進めることが出来ます。あとはお天気の心配だけですね。上棟が無事に終わりました2日間かけての上棟が無事に終わりました。影響はほとんどなく作業を終える事が出来ました。K様、上棟おめでとうございます。ルーフィングの施工まで進んでいます。これで雨の心配が少し減りますね。断熱材が搬入されました屋根と外壁に使用する断熱材が現場に搬入されました。使用している断熱材はJSP製のミラフォームです。屋根には50mm+30mm、外壁には50mmの厚みの断熱材となります。間柱、筋違いの施工が始まりました屋根のルーフィング処理が終わったので、間柱や筋違いの施工が始まりました。図面の指示に従い筋違いの方向や本数を確認しながらの作業です。恒例のライトアップ準備をしたいと思います。始まりました!!断熱のジョイント部分に気密テープをしっかり貼っていきます(^^ゞ25.2018年06月22日2層目の屋根下地工事が進んでいます2層目の屋根下地工事が進んでいます。垂木の施工が終わりました。今度はこの垂木の間に断熱材を施工していきます。破風の下地を施工しました屋根の先端部分となる「破風」と「鼻隠し」その下地となる施工が終わりました。屋根の軒先が出てきたので外観の雰囲気が変わりましたね。最後の屋根断熱工事が終わりました2層目の屋根下地工事の様子です。垂木と垂木の間に30mmの断熱材を入れ混む作業が終わりました。これで屋根の断熱工事が終わりましたね。手間がかかりますが建物の性能を考えると手を抜けない部分です。28.2018年06月26日JIOの躯体検査を受けていますJIOの躯体検査を受けています。検査員によるチェックをしっかりと受けて合格しました。さあ次の工程に進みますよ。胴縁の取付け作業をしています外壁の断熱材の上には胴縁を取付ける作業が始まっています。この胴縁は外壁材の下地になりますが、胴縁の厚みが通気層です。外壁材と断熱材の間はこの胴縁の通気層で熱気が屋根まで抜けるようになります。屋根の下地工事が終わりました屋根の下地工事が終わりました。下地合板が貼られルーフィングまで施工されました。完全に雨や湿気の心配はありませんね。軒天井の下地を施工中です屋根の軒天井部分の下地工事中です。息のあった2人の大工さんが作業を進めています。室内側の配管周りに防蟻処理をおこないましたシロアリの防蟻は完璧に!シロアリの侵入経路となる配管廻りに防蟻処理を行いました。玄関土間や基礎と同様にMP工法で防蟻処理を施します。水漏れの無いように施工していきます。34.2018年07月09日ユニットバスの設置工事が終わりましたユニットバスの設置工事が終わりました。新築時には室内が何も仕上がっていない時に設置します。換気部材が搬入されましたセンターダクト、ダクトなどの換気部材が搬入されました。明日から換気システムの施工が始まります。それにしてもダンボール箱の数がたくさんですね。構造見学会も控えているので、宜しくお願いします。造作建具採寸打合せ63.2018年10月15日[内装仕上げ工事]64.2018年10月23日[照明器具工事]照明器具搬入65.2018年10月25日[内装工事]内装クロス工事完了66.2018年10月25日[照明器具工事]本日から工事着手です。外観状況68.2018年10月30日[電気設備工事]照明器具取付69.2018年10月30日[タイル工事]玄関ポーチタイル張り完工70.2018年11月06日[内装工事]クロス下地パテ処理71.2018年11月06日[内装工事]内装クロス工事72.2018年11月06日[内装建具工事]造作建具吊り込み73.2018年11月08日[工事竣工][お知らせ]11月10日(土)11日(日)に完成内覧会をさせて頂く事になりました。「住み心地」を一番に考えた「家造り」その[空気質]を体感しにいらして下さい。定休日/水曜日(但し年末年始は休業)イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。