デザイン会議にて網戸やカーテンボックスの納まりを協議しました。外部は外壁下地まで終了、外壁を張る工程に入ります。内部は断熱材が充填・気密処理され、フローリング張り工事が進んでいます。10時-17時1階から2階まで小屋組み現しが連続し、ダイナミックで心地良い住空間を感じます。アトリエやサンルームも備えたゆとりある家を、みなさまお誘いあわせの上ご覧下さい。ご相談がありましたら、会場でお気軽にお声がけ下さい。予約制となっております。お申込み頂いた方には、こちらから現地案内図を折返し送付致します。石庭を取り込み、大きな吹抜けを持つ大屋根ののびやかな住まいです。現場打合せ◆2019・3・19現場ではフローリングの施工が始まりました。写真は2階部分の無垢唐松フローリング。1階は違う樹種のフローリングが施工されます。建物前方には下屋空間を製作中です。一服しながら現場監督・職人さんと諸々打合せ。◆2019・3・15現場では内装デザイン会議を実施しました。各種仕上げサンプルを準備し、全体をコーディネートしながら施主と協議して選定していきます。完成しましたので役所の中間検査を受けました。コモンスペースのカウンターに座ると眺望が気持ち良い建物です。電気配線と壁下地工事が進んでいます。◆2019・3・5外構の石積みが大方完了し、建物前に広場的空間ができました。ここに下屋を設けて、調整しながら内外空間を繋げていきます。内部はボード張り等が進んでいます。上の写真は、元々外部に面した部分を屋根と壁で囲い、内部に路地空間をつくり出しています。◆2019・3・8ダイニングキッチンを見る。建物内部はボード張りが進み、空間のスケールを感じ取れるようになりました。一段下がった天井が軒天と繋がり、伸びやかなスカイラインになりそうです。建物アプローチ空間も軒天が貼られました。外壁は、1階をタイル、2階は塗り壁で仕上げていきます。»プロフィールAuthor:spazioSPAZIO建築設計事務所(スパジオ建築設計事務所)仙台の設計事務所です。ページこのブログをリンクに追加する。