/→最新の今日のお仕事に戻る/画像をクリックすると大きくなります。鈴鹿の石黒植物園さんに頼んでいた植木が到着。降ろしたいところなのだが、外構工事と舗装が最後の追い込みに入っていて現場内が混乱しきっている。大型トラックを置けるようなところがない。舗装が完成したところは2t車までしか乗り入れできないし、うまく植栽場所に横付けできる道路は昨日30cmも路盤をすき取ってしまって乗り入れできない。仕方なく現場近くの広場で2t車に積み替えてピストン輸送することにする。マテバシイは根鉢が大きく、ユニック車でしか扱えない。樹高が5mもあるので、2t車に積むと半分ぐらい後ろに飛び出てしまう。遠くだとまずいが、現場は車で2、3分のところなのでそのまま行ってしまう。久しぶりに雨+風が強く、カッパを着ていても間もなくグショ濡れになってしまう。それでも、1時から始めて3時過ぎには終わった。冷たい雨で体が冷えてしまったので、今日はこれであがることにする。晴れのち曇り朝、明日から植栽工事に入る予定の現場を見に行く。植栽場所は半分もできていない。4/10には全部外構工事が終わる予定だというのだが、本当にできるのだろうか?植栽工事というのは、工程的に一番最後なのでいつもしわ寄せが来る。公共工事の場合には日程、民間工事の場合は予算が厳しくなる。現場に市の担当者がいたので、打ち合わせを少々。図面通りにいかないところがいくつかあるのと、寄付される木の配置等。午後から、土が入って完成している植栽場所の植栽位置決め。樹種と樹高、樹木番号を書いた20cmぐらいの割竹を配置していく。規則的に並んでいるところは、間隔と通り(並び)に気をつけて配置しなければならないが、その他は図面を参考にしながらバランスを主眼に配置する。土が入ってはいるが均していないところもあるので、位置決めは全体の10分の1ぐらいしかできない。試しにいくつか鳥居支柱を立ててみる。予想通り下の土が固く、まともに丸太が入っていってくれない。場所にも依るが、下には瓦礫や石混じりの土砂があり、まともな赤土は20cmぐらいしか入っていない。客土をするのは外構工事を担当する業者なので、なんでもかまわず埋めてしまう。自分の持ち分だけやってあとは知らないよ、という寸法だ。工事では、こんな事は日常茶飯事だ。客土をする業者が、どんな木を植栽するのか知らなかったり、知っていても知識がないのでわからなかったりする。見えなけりゃいいやとばかりに、土砂や瓦礫を埋めてしまうこともある。悲しいことだが、末端の作業員の意識なんてそんなものだ。これでは支柱工に苦戦することが目に見えているので、カネコリースにハンドオーガーの予約を入れる。これも、下に石があると全然役に立たないのだが、ないよりはましだろう。