昨日に引き続き工事準備など。市内にある車屋さんの看板の足元に、サツキを植える。掘ってみたらエンビパイプが出てきた。何かの排水パイプだと思うのだが、この雨なのに中に水はなく、乾いているので死んでいるパイプだと思うが、割ってしまったので一応修理しておく。出来上がったのは2割程度。理想を言えば外構工事が全部終わってから植栽工事に取りかかればいいのだが、それでは工期内に終わらない。外構工事の施工業者と打ち合わせをして、少しでも工事を進めたいのだ。元請けで入っている2業者の担当者に今後の予定を聞き、打ち合わせ少々。工期が厳しいので、今現場はあちこちの業者が入り乱れて混乱している。現場事務所の周りも整理整頓がいまひとつだ。下の写真は廃棄物置場。紙・プラスチック・木材・コンクリート等がごちゃ混ぜで捨てられている。産廃収集業者はこのまま持っていってくれるが(分別しないでなんでも捨ててOKという契約だとやはり料金が高くなる)、それにしても...。昨年から建設リサイクル法が施行され、環境・ゴミ問題に関する国民的関心も高まっているというのに、ISO14000(環境マネジメントシステム)認証を受けている企業の意識がこの程度だとは。作業場では工事の準備。樹木の支柱材に穴をあけ釘を半分打っておき、結束用の針金もその長さに切って用意をしておく。八つ掛け支柱に使う竹も所定の長さに切る。工期が厳しいのでこうした下準備が大切だ。今日4/1から新年度になり、早速役所から入札の仕様書閲覧の連絡が入る。