建物名は「某セミナーハウス」になっていますが企業の別荘みたいな施設です。4月中旬より工事が始まるのでの先に現場確認に行って来ました。【配置図】左側の斜線が既設建物で解体になり、右側の赤枠部分の建物が新築になります。【建物内部パース】厨房と店舗になります。【現場状況-1】進入口になる場所です。大きな重機で障害になる木の根を伐採しています。【現場状況-2】引き抜いた木の根が転がっています。【現場状況-3】既設建物は解体になります。【現場状況-4】この場所に「某セミナーハウス」が新築されます。来週木曜日には仮設給水工事をする事になりました。ビル空調機更新計画があります。2011年から故障してメーカーからの部材供給が無くなった空調機を1台ずつ更新しています。【2F空調プロット図】赤色が更新済み、青色が更新予定です。工程表通りで2Fより空調機吊り込み及び天井配管が始まりました。【2F天井配管状況-1】天井裏になる空調配管や電気配線が施工されています。【2F天井配管状況-2】空調機吊り込みしています。【2F天井配管状況-3】外壁鉄板には断熱材が入っています。【2F天井配管状況-4】外壁貫通して換気ダクトを取付けています。【1F土間配筋状況-1】コンクリート打設は今週金曜日です。【1F土間配筋状況-2】便所廻りの土間配管が立ち上がっています。2017年3月28日いつも手間取っているスリーブ工事ですが4Fスラブ(3F見上げ)の4G梁は配筋検査も無事に終わりました。今回のコンクリート打設が終わると、あと1フロアになるのでもう少しの我慢です。【1F個浴】そろそろユニットバスの搬入据付があるので、段差スラブに給排水管を仕込んでいます。【B1F大浴室からの景色】施主様がここから見える植栽を考えられていました。特殊金属加工する工場なので作業中に万が一、金属片が目に入ったら対応できる安全対策のためです。【LIXIL・洗眼水栓】プール以外の施設で初めて取付ました。洗眼水栓で左側が混合水栓を取付て給湯も出るようになりました。給湯も出るようになりました。不動産屋さんと姫路市内の新築一般戸建て住宅を4カ所、見学に行きました。知りたかったのはハウスメーカーの最低70万/坪以上の建物仕様ではでは無く一般の50万/坪前後のグレードの建物仕様です。今月と来月4月は躯体工事と屋内配管工事が同時に進んで行くのでとても忙しくなります。現在の現場進捗状況は1F天井配管と4Fスラブ(3F見上げ)のスリーブ工事中です。【現場状況-1】2F居室からの排水管(FDP)がつながっています。【現場状況-2】4G梁スリーブ工事の材料と補強筋を準備しています。【現場状況-3】1F天カセエアコンを吊り込んで養生しています。【現場状況-4】1Fメインのパイプシャフトになります。消火アラーム弁と給水縦管を施工中です。【現場状況-5】東棟1F・居室のLGS間仕切りが出来て来ました。本日、建築工事の外構が出来上がっていない状況でGHP室外機の搬入を行いました。上部に庇がありレッカーで吊り下げる事が出来ない為、手前に仮置き後スライドして設置するので重量鳶さんに依頼しました。外構工事の進捗状況により搬入日が幾度も変更になって困りましたが無事に搬入が終わり安心しました。【現場状況-3】これから1週間で冷媒配管、大阪ガス配管工事を行います。【現場状況-4】EHPも試運転がまだ終わっていません。【現場状況-5】建物の耐震補強用金具が取付けてあります。神戸市内・某バス営業所増設工事の現場が5月末の竣工に向けて進んでいます。工程表を見ると、そろそろ空調機吊り込み工事が近づいているので現場確認に行って来ました。-2】2Fデッキスラブのコンクリート打設が済んでいました。【現場状況-3】コンクリート金ゴテ押えで仕上げる「トロウェル」と言う機械です。右がアミゲタ(コンクリートの上を歩行します)です。3月27日の週には空調工事に取り掛かれそうです。イメージパース-1】店舗内部は木目調の意匠がとてもオシャレになっています。【イメージパース-2】天カセエアコンの配置に気を付けて空調設備図作成に取掛かります。