地中梁廻りの足場が解体され第一段階の埋戻しが終わったので屋外配管工事の準備が出来ました。排水管は勾配が大切なので外壁からブラケットで支持を取る予定です。始めにピット内の通気管150Φを2系統立上げました。地下1階のFL高さぐらいまで埋戻しが終わり基礎に防水剤が塗られています。受水槽・ポンプ室の壁型枠が出来ました。梁になる部分の型枠が出来ています。【地下1階見上げ状況-3】1階スラブの型枠が出来るまであと少しです。外壁に並んでいるスリーブは地下1階の換気用です。外部の埋設配管を終らせてから外壁の型枠が再開するまで2週間程かかります。