プロジェクト管理機能tracpath(トラックパス)でプロジェクト管理をするための、具体的な機能をお見せいたします。管理コストの削減tracpathのダッシュボード機能ダッシュボード機能により、複数プロジェクトを俯瞰して概要を把握することが出来ます。ダッシュボードにはプロジェクトの活動状況がグラフ表示されます。活動状況の統計によりプロジェクト全体の数字を見ることが出来ます。ガントチャートによる管理tracpathは、ガントチャート表示も可能です。シンプルさにこだわり、wiki型式での直接編集や、ガントチャート上での編集・タスク追加、また、タスクとチケットの連携もシンプルに実現をしております。アジャイル開発によるリリースtracpathは、機能バージョンアップ、リリース、障害対応等のプロジェクト内の期限付スケジュールをマイルストーンという単位で管理します。チケットに期限が設定され、目標までの残タスク(消化率)や担当者の活動状況を確認することが出来ます。グラフィカルな表示も可能です。クライアントへの報告書も素早く作成tracpathはカスタムクエリやレポートと言われる、チケット一覧を表示する機能があります。これは様々な条件で検索し、ユーザの必要な切り口でレポートを作成する機能です。色分けしたりグループ化することができます。Excel形式で出力できるので、提出用のレポートを簡単に作成することも可能です。-オンライン上でドキュメントを共有Wiki機能で簡単に情報共有を行うことできます。tracpathでは、チケットと呼ばれる要素と次の特徴的な機能が密に連携することで開発を効率的にサポートする仕組みを持っています。作業の報告書を記録したり機能や仕様について議論したり仕様書を作成したり会議の議事録を作成したり自由に利用する事が出来ます。Wikiはページが更新される度に自動でバージョン管理されますので、文書の版管理が可能。Wiki上でチケットやチェンジセット、ソースコード、添付ファイルにもリンクを作成することが出来ます。簡単に、すばやく情報共有するための機能として活用できます。-メンバー間でリアルタイムに共有されるタスクtracpathでは1つ1つのタスクを「1チケット」と呼びます。チケットにより「タスク」「課題」が管理されます。サポートする仕組みを持っています。設計書や報告書、議事録等のワープロとして利用します。機能のリリースやバグの改善期限を設定します。これによりチケットに期限が設定され、目標までの残タスクや完了率を確認することが出来ます。担当者が変更になった場合でも、スムーズに引継ぎをすることが出来ます。チケットの追加、更新はメンバーにメール通知されるため、更新を見逃すこともありません。安心してプロジェクト管理するためにWiki,チケット,チェンジセット(ソースコードの変更)の更新情報の一覧をタイムライン機能で簡単に確認することが出来ます。タイムラインやレポート/クエリーは,RSSフォーマットで取得できるので,お気に入りのRSSリーダーで更新情報をキャッチできます。課題管理と追跡tracpathはタスク管理や課題管理をすべてのプロジェクトで利用することができます。チームのタスクや課題のステータス・履歴を一元管理することができるウェブベースの課題管理と追跡機能を提供しています。チームメンバーは開発に専念し、ソフトウェア開発を成功させるための残りの処理をすべてtracpathに任せることができます。アサイン、分類、マイルストーンtracpathの課題(タスク)は簡単にチームメンバーに割り当てることができます。チームメンバーの大小にかかわらず、「だれが担当しているのか」「どうなったのか」を簡単に知ることができます。tracpathでは課題、タスク、バグをチケットと呼びます。チケットは分類によってラベルをつけることができます。プロジェクトチーム毎、あなたの会社のやり方に合わせた柔軟なカスタマイズ機能があります。チケットのラベル付けで、仕事の重要度と分類を簡単にできます。ワークフロー管理チケット管理にはとてもパワフルなワークフロー管理が出来るようにしています。これはチーム開発にとって重要な機能の一つです。チーム内の役割によって、承認が可能な人や仕様を確定する人は決まっています。ワークフロー管理はチケットの新規作成〜完了までのフローを管理する最善の方法です。チケットのワークフローはあなたの会社やチームに合わせたカスタマイズが可能です。レポート(ユーザカスタマイズ)チケットを一覧で表示出来るとても強力な機能にレポート機能があります。これは、プロジェクト内に登録されているチケットを様々な視点でリストアップすることができる機能です。「未解決のチケット」「分類が【バグ】で、割り当てられたチケット」「あなたが今対応すべきチケット」などが簡単な質問に答えるだけでリストアップされます。あなた独自のレポートを作成してチーム内に共有することもできます。ユーザーがカスタマイズ可能なレポート「カスタムクエリ」機能により、問題の発見を素早く行い、日々の進捗状況を一目で把握することができます。Wikiマクロで報告書作成も簡単にできます。あなたの使い方次第でソフトウェア開発プロジェクトは、より効率化されていきます。その他、複数名でのプロジェクト管理に便利な機能(ロール(権限)管理/ユーザー管理/検索機能)などの詳細は、コラボレーションのページをご覧ください。無料トライアルtracpathはフリープランがあります。アカウントを登録するだけですぐに利用する事が出来ます。資料ダウンロードtracpath(トラックパス)の機能や価格表をダウンロードすることができます。資料のダウンロードお問い合わせお客様のプロジェクトや開発環境をもとに、tracpathの運用や導入方法をご提案致します。