]どんなダム間接流域からトンネルにより導水___直接流域だけでは十分な水を確保することができないなどのため、間接流域(既設の広野ダムの流域)からトンネルにより導水し、貯留。流域10.2km2、間接流域20.3km2。導水のための施設が二ツ屋導水施設。広野ダムの上流に堤高24.7mの二ツ屋頭首工(コンクリートダム)を築造、二ツ屋導水路(トンネル)で桝谷ダムの左岸側に導水。master)プレキャスト監査廊___監査廊のプレキャスト工法を導入。フィルダムでは施工例が少ない。農水省のダムとしては初めて。1ブロックあたり在来工法では11日かかるところプレキャスト工法では9日に短縮。公募により、平成17年に「ますたに湖」に決めた。水没する2集落を総称して「桝谷」と呼んでいることや、ひらがなで親しみやすくやさしいイメージなどが理由。ある堤高100.4m、堤頂長346mのロックフィルダム。これは、建設工事の状況を、時点を追ってみたものです。○両岸の掘削が天端標高まで下がってきた。○天端以上の掘削法面は順次法面保護工が施されている。○掘削標高がEL270.0mまで切り下がる(河床部標高EL243.0m)。通廊部の掘削も順次施工されている。○掘削標高がEL250.0m付近まで達する。○河床断層部のグラウチングを施工。○コアの盛立が開始される。○前年11月より監査廊のプレキャスト施工を実施。○コア盛立工を昼夜作業で実施。○洪水吐クレスト部の施工を実施。○全体進捗43.2%、盛立工進捗61.8%。