よると、当初は12年度の開通を目指したが、相模原IC(相模原市緑区)周辺の工事が難航し、14年3月までに変更。今回、用地取得の遅れや小倉山トンネル工事(同区)で想定よりも固い岩盤が確認されたことによる工事進行の遅れが生じた上、トンネル内の安全対策などが影響し、14年6月にずれ込むことになった。相模原ICは14年度中の開通見通しに変更はないという。今回の北側区間が開通すると、東名高速道路と中央自動車道が結ばれることになる。さがみ縦貫道路は海老名IC-相模原愛川IC間が今年3月に、茅ケ崎ジャンクション(JCT)-寒川北IC間は4月に開通しており、残る寒川北IC-海老名JCT間も14年度中の開通に向け工事が進められている。ありゃりゃ、相模原愛川ICから高尾山IC間の開通が6月に延期しちゃったのか。道志に行くのに相模原ICまで高速を使えると時間短縮になると期待していたんだけどな。あ、まだ相模原愛川ICまでも使ったことないや。迷惑メール音楽@niftyが提供する無料ブログはココログ!RSSを表示する。