:奥田さん、村尾さんコメント今回のほ場整備工事は、発注時期から工期的にも厳しい状態でもありました。2つの台風や大雨の影響も大きく工程の遅れを生じさせましたが、下請け業者の協力により、現場は慌ただしく激しい動きも多々ありましたが工程を詰める事が出来、事故も無く完成させることが出来ました。この仕事は、地元住民との密な調整が非常に重要であり、現場をスムーズに進められる事につながると感じました。:嶋橋さんコメントたくさんの地元さんに助けていただき無事完成し多気線の通水を行うことが出来ました。発注日から工事着工開始日までの期間が長く又、10月の大雨により工期が厳しいものとなりました。工事を完成させることができました。協力業者の丁寧かつ正確な施工もあり、綺麗な仕上がりとなったことが良かったと思います。無事故で工期内検査を受けることが出来ました。問題点もありましたが、地元、発注者との連絡相談は不可欠で敏速な協議、立ち合いが出来たと思います。工期内検査を受けることが出来たと思います。:谷口さん、山口さんコメント工期の厳しい現場でしたが、無事完成出来てよかったです。担当者:新田さんコメント湧水が多く掘削や漏水に苦労しましたが、比較的に工期に余裕があり仮設に色々工夫した結果、満足な施工が出来ました。:荒山さんコメントみおぞの配水池は二部屋合わせて500トンの容量です。地区に配水しながら一部屋ずつ施工する工事でした。二部屋目の施工では、一部屋目で学んだ事を活かす事ができ、品質の向上及び工期短縮につながりました。担当者:大橋さんコメント警察との打合せにより夜間作業となったが、渋滞緩和もでき近隣住民にも事前に回覧や直接訪問で了解を得たことにより苦情もなかったまた、県道部は商店等があり、何度も訪問し工程調整を行ったことにより若干の工程の遅れはあったものの、苦情もなかった。南郊部は、住民とのコミュニケーションを図るため挨拶や工事に対する質問等を現場で話をするなどしたことで良好な関係をきずけたと思う。右岸側の現況堤防を高潮対策として主に裏側・天端部を盛土・Coにて拡幅・補強する工事でした。携わるみんなの頑張り・地元の方々の多大なご協力、ならびにみなさんが周りで支えてくれたお陰で無事綺麗に完成する事ができました。さん協力のもと、工期内に完工することが出来ました。担当者:山田さん、酒徳さん、初岡さんコメント他工事との調整もうまくいき、無事完成できました。:奥田さんコメントコメント国道42号線を3回の車線変更をして行う工事でしたが、事故もなく完成をすることができました。施工箇所も5箇所に別れていたため、工程の調整には苦労をしました。:新田さんコメント既設管の水が止まらず、配管時に苦労しました。:浅沼さんコメント西山地区までの用水工事が完了しました。:中山さんコメントPC配水池改築工事として、20ヶ月という長期工事を行ってきました。配水池高さ約20m直径20m規模であり、着工から特に転落、墜落災害の防止に視点をおいて、工事を進めていきました。結果として、無事に無事故・無災害で工事を終わらせることが出来たことに誇りを持ちたいと思います。どんなにいい仕事をしても、事故が起こってはすべてが0になります。これからも、安全第一をモットーに邁進していきたいと思います。:勝矢さん、嶋橋さんコメント:松阪公園大口線のアンダーパス工事の一部を施工しました。無事故無災害で完成できました。土木工事の魅力について体験していただきました。:新田さんコメント:今回は、4期目で主に左岸側の護岸と旧堤防・樋門の撤去を行いました。以前は、海域だった部分がほぼ完成しました。