先日、K様にご契約頂きました!数ある会社の中からイシンホームを選んで下さってありがとうございます♪これからいよいよ工事に向けて打ち合わせが始まります。色決めや設備のショールームに行ったりと仕様を一つずつ決めていきます。K様邸の地鎮祭・起工式を行いました。地鎮祭はとてもいい天気で、近くにお住まいのご両親や息子さんにも参加して頂きました!セレモニーの後は打ち合わせをしましたが、今回もとてもテンポ良く内部の色決めが進みました♪これからいよいよ工事がスタートしますね。基礎工事が始まりました!はじめは基礎の位置の基準となる丁張を掛けていきます。これから掘削作業など大きな機械が現場に入ります。基礎の配筋工事が完了しました。鉄筋が土間一面に等間隔に組んでいるのが分かると思います。検査を行い無事合格でしたので、これからコンクリートを打っていきます。土台や柱と基礎を固定するアンカーボルト・ホールダウン金物もしっかり入っています。立上り部分のコンクリートも打設が終わり養生期間をとっています。玄関周りや犬走りのコンクリートを打ちました。基礎工事も残りわずかとなりました。今回も合格です!!基礎屋さんは毎日暑い中、本当に御苦労さまでした。これからは大工さんの作業にバトンタッチです。上棟の日を迎えました。朝からとても良い天気です!まずは柱を立てていくところから始まります。上棟K様邸上棟を行いました。朝からとても良い天気で大工さんが暑い中手際よく作業をして下さいました!上棟式の前には土砂降りになりましたが、餅まきの頃には虹も出て無事終える事ができました。ガルバリウムを使用しています。建物の外側はパネルで覆われてすっかり様子が変わりました!これからサイディングの施工も始まります。23.2016年08月29日サッシ取付サッシの取付が進んでいます。これで建物の中に雨が入らないので安心です。先日より配線工事も始まりました。照明やスイッチ、コンセントなど工場でつくった配線を各部屋に振り分けていきます。大工さんとスタッフで上棟検査を行いました。検査は問題もなく合格でした!上棟を終えて一週間ほどですが、外部はパネルが張られ内部の工事に移っています。完了しました!屋根裏と外部に接する壁面にほとんど隙間なく断熱材が入ることで室内の温度も安定し快適に過ごせます。天井下地1Fは天井下地の取付中です。天井ボード天井ボード張りも2Fから張り進めています。外まわりはサイディングの施工が進んでいます。下部分は黒、上部分は白の製品を選びました。30.2016年09月16日フロア張り2Fの洋室には落ち着いた暗めの色のフロアを張りました。31.2016年09月16日フロア張りダイニングのフロアの施工が進んでいます。無垢の明るい色のフロアを選びました。防水工事サイディングの継ぎ目部分には雨が入らないようにコーキング処理を施します。壁ボード張り1F・2Fとも壁のボード張りが進んでいます。階段の取付が進んでいます。これで作業中も安全に上り下り出来るようになりました。壁のボード張りと並行して建具枠の取付も進んでいます。壁ボード張り2Fの部屋はボード張りが完了しました。1Fも引き続き大工さんの作業が進んでいます。37.2016年11月01日クロス工事クロス工事が完了しました。この部屋はブルーのクロスを選んでいます。建具取付クローゼットや部屋の入口の建具の取付が進んでいます。現場には段ボールで梱包されたたくさんのキッチンの部材が搬入されました。スイッチ、コンセントプレートなどの取付が進んでいます。完成までもう少しになりました。和室に新しい畳が入りました。工事をして下さった業者さん、スタッフで完成検査を行い隅々までチェックしました。今後は施主検査を行い、今月下旬にはお引き渡しの予定です。迎えました!関わって下さった業者さんも集合し、式が終わってから器具や設備の使い方を説明させて頂きました。K様邸はクロスの使い方を工夫されたり、無垢板の腰壁を使って素敵な家になりましたね♪これからはアフターでのお付き合いとなりますが今後もどうぞよろしくお願いします。定休日/土・日・祝イベント資料請求お問合せ土木ページトップへ。