豪雨のため中1日あけてですが無事上棟しました。1日目1F床組みです。床断熱材敷きこみ1日目はここまで2日目豪雨のため工事は延期に3日目昨日の大雨がウソのような快晴です。小屋組みはいつもの登り梁が入りました。1日空けて三日目無事上棟です。今回は柱に桧を使ったり、水周りを2階に持ってきたりこれまでと違ったところが結構あります。内装工事もほぼ終わり完成まじかです。子供さんが小さい間は部屋を間仕切らず広く使いたいとのご希望です。家の中にいると木の香りで森林浴気分です。オープンハウスを予定しています。お天気になりますように。設備機器の取り付けが始りました。システムキッチンが入りました。私個人的にも好きなキッチンです。十数年前ですが、自宅にもほぼ同じ色のキッチンを入れました。リビング側は玄関収納もつきました。7月にはY様のご協力で内覧会を予定しています。MondayY様邸現場0Y様邸工事、この1週間で大分進みました。外部は透湿防水フィルムが貼り終わり、これで雨が降っても安心です。この上に仕上げのサイディングを貼っていきます。木の桟の部分が壁体と仕上げ材との間の通気層になります。1F床、厚さ3CM赤松の無垢フローリングを貼っていきます。お施主様お気に入りの2Fも大工さんの工事はほぼ終わりました。郷の家の特徴の一つ階段で上がるロフトも仕上げを残しほぼ完成。ロフトから2F収納の壁は桐板仕上げです。今週で大工さんの仕事はほぼ終わり来週からは仕上げ工事に入っていきます。先週少し触れました草津市の物件も、今週末の地盤改良から着工です。外観イメージ内観イメージ敷地形状、条件もありLDK、浴室など水回りを2階に個室を1階に配置しました。明るく風通しのよい、開放的なリビングを作りたいと思います。天気にも恵まれ順調に進んでいます。夢ハウスの場合構造上建て方が終わると、最初に電気工事が始まります。システムバスも入りました。電気工事が終わると壁の断熱材を吹きつけます。屋根はガルバリウム鋼板葺きです。屋根についている扇型の金具は積もった雪が一気に落ちないようにする雪止めです。内部も着々と進んでいます。本日階段がつきました。床板は夢ハウス自慢の厚さ3CMの無垢フローリングです。断熱材と合わせて冬でも素足で過ごしている方も、もちろん床暖房は要りません。草津で新しく着工することになりました。そちらのほうもまたご案内させていただきます。取り付け外部建具(アルミサッシ)の取り付けまで行く予定です。昨日やり残しの小屋組み(屋根の下地)から始めます。ジョイント部はボルトで補強します。屋根パネルを敷きこんでいきます。風が少し強かったので細心の注意が必要です。金物、サッシの取り付けも終わり、無事予定通り上棟しました。明るく、風通しの良い家というご希望でお施主様と一緒に計画してきた建物です。お施主様ものぞきに来られ、とくに明るく開放的な2Fがお気に入りのようでした。来週は、電気、水道などの設備工事も始まります。今日は1階、2階、小屋組みまで行く予定です。昨日敷いた土台に柱を立てていきます。地震や台風の時頑張ってくれる耐力壁となる壁パネルを柱の間に入れていきます。1F上部を固定し、2F床を支える梁の設置です。2F床組2階床面全体に水平面の強度を保つため構造用合板を貼ります。1階と同じように柱を立て、梁を載せていきます。本日の作業はここまで。MondayY様邸建て方1日目0Y様邸の建て方が順調に終わりました。土台を敷いていきます。土台はヒバを使っています。黒いのが基礎パッキン、床下の換気を行う部材です。1F床組ができました。断熱材を入れるとこうなります。本日の仕事はここまで。明日に備え養生します。ゴールデンウィーク明けの上棟に向けて基礎工事が進んでいます。色が変わった丸いのが地盤改良(柱状改良)部分です。地下5Mまであります。防湿フィルムと鉄筋が組み終わりました。底盤のコンクリートが打ち終わった状態です。厚さ15CM、柱状改良した柱の上に載っています。これからY様邸を支えてくれる大事な部分です。立ち上がり部分のコンクリートを打設しました。建て方まで約2週間、しっかり強固な基礎になるまで置いておきます。建て方を待つだけになりました。