今週から急に涼しくて過ごしやすくなりましたね。移動中の風が気持ちいいです。外壁は左官工事待ちで、内部は2階の木工時が終了!1階も来週である程度終了となり、仕上げ工事に進んでいきます。外部はサイディングが進み来週完了予定で、内部はキッチンの取付けが終わり大工工事が終了!クロスのパテ処理が始まっています。屋根瓦が始まり一気に終了しました!落ち着いた色がいい感じ!外部はサイディングも始まっています。内部は床や階段の施工が終わり、ボード貼りや細かな造作工事が進んでいます。屋根工事が進み来週完了予定で、サイディングが来週から開始予定で、内部は無垢床の施工やボード貼りが進んでいます。T様邸はアンティークオークのフロアですが、カッコいい仕上がりになりそうです。駆け込み需要の影響も薄れて職人の手配などが大分楽になり、新築・リフォーム共に工事が順調に流れる様になってきました。雑貨・グリーンブログ記事一覧BLOGお祝いしてもらいました〜。美味しんぼ2020.02.18BLOGパイン無垢床の塗装カラーで変わる雰囲気の違いを比較しました。インテリアコラム2020.02.13BLOG鬼滅の刃見ました〜。MUSIC・MOVIE2020.02.07BLOG新年会を行いました。英治2020.02.05BLOG感謝祭に呼んで頂きました。家づくりの本できました|郵送のお申込み一度は読んでおきたい福井建設の家づくりのはなし。