来客は多くないが息子さん家族が訪問した時の受入れは必要。・御主人は、音楽鑑賞と読書だが、閉籠ってではない。・奥様は、趣味の陶芸のスペースが必要。・共通の趣味として園芸があり、天気の良い日は外にいる方が多い。・北海道らしい生活様式にしたい(せっかく京都から来るのだから...)。・風土に合った、落ち着いた住まい。・落ち着きのある、明るい家にしたい。・京都の家が、子育てを主眼にした家なので、今度は遊びのある家にしたい。・バリアフリーは必要だが、病院の様な雰囲気にはしたくない。・メンテナンスも含め、なるべくランニングコストを少なくしたい。・環境に優しく、維持し易い、楽しい家にしたい。以上の与条件を組合せながら計画案を3タイプ提案しました。周辺の家と一緒に1/100の模型を作り、9月に打合せをしました。話し合った際の、各案のコメントを列記します。○総2階なので、コストも抑えられる×1階の使い方がイメージできない×防犯上の懸念あり(特に夜間)×庭とのつながりが少ない×将来の体力に自信が持てない(EV等の機械力に頼る不安)話し合いの結果、B案で計画を進めることになりました。これで、基本計画まで進みました。遠距離設計(?)は順調に推移しています。□打合せを重ねて(10.11.25)前回の打合せの後、Oさんからお手紙を頂きました。薪ストーブのリクエストが書かれていました。実際にお住まいになっている家を見せて頂く説得力は代えがたいものがあります。繋がり》《ライフスタイル》に視点を広げるような気がします。洗濯室と脱衣室を一体にすることにより、念願の書庫が確保できました。一つの提案は、南の庭との一体感を強化することでした。『二人とも、休みの日には外にいることが多いんですよ』と言われたとおり、京都のお庭の写真を見ると、お二人の思い出がぎっしりと詰まっているのです。テラス・ウッドデッキ・バルコニーなどを充実させ、どこからでも庭と繋がれるような提案をしました。深い軒先空間は、家の表情に変化と深みを与えるだけでなく、永い冬の雪対策にも繋がると思います。今回は、見積に影響する機器類の打合せも大事な項目でしたので、一緒にショールームに行き、ユニットバスやキッチンなどを見て廻りました。『ヘェー、説明を聞いているうちに、必要なものと、不必要なものが見えてくるようですね!?』と、学習効果を感じられたようでした。色付きの模型の製作を始めました。前回の打合せ後変更した水廻りと収納の細かい使い方などを復習しました。外部との繋がりをより密接にすることを提案しました。塗り壁のサンプルをつくって、模型を製作して見てもらいました。今回は2社に依頼することにしました。1月中に図面修正して見積依頼し、2月中に見積調整、3月中旬には業者決定、3月22日に業者と契約などの話が出来るようにする・・・というスケジュールを確認しました。計画が具体的な数字になる時が来ました。計画が始まってから、ちょうど1年です。▲螺旋階段と2階セカンドリビング□見積UP〜業者の決定!(11.03.31)前回の打合せを実施図面に反映させる作業を1月中に終了させ、2月中旬に、予定通り2社に見積を依頼しました。奈井江や雨竜の住宅も手掛けている実績があります。B社はOさんの娘さんの雨竜の家を施工してくれた札幌の建設会社です。同じ金額で提出されたタメシがありません。あれば、合見積りの必要も、効用も無いのですが、この辺に、建設業の価格に対する不信感の根源があるような気もします。いって、公共建築のように予定金額を設定し、その金額に一番近い施工会社に発注する、という制度も、必ずしも公正とは限らないのは実証済みです。話が脇道にそれましたが、2週間で各社が渾身(?)の見積を提出してくれました。大まかな金額をOさんに報告しました。見積チェックの大切な項目です。起こったのは、その直後でした。大震災がこの計画に与える影響の情報を収集することにしました。状況の変化に対して、的確な判断と対応が出来るチームワークが必要になる、という結論に達しました。人材を確保するにも、経済的にも有利になりそうだ、ということを確認しました。『不安材料はありますが、協力します』という率直な返事がありました。大震災の影響に対する《心構え》を確認し、それぞれの考えを話し合いました。今回は、戦に向かう前の《結団式》のような雰囲気に包まれていました。事務的な確認事項を取り交わす頃には、お互いに対する信頼感も芽生えて来たように感じることができ、ホッとしました。私にとっては心地よい緊張感だったような気がしました。今回の計画と共通点の多い南郷のNさんの家を見に行きました。業者にお願いする時には、必ずやるようにしています。施行業者にニセコの建物を見て貰いました。雨竜に着く頃には青空が見えてきました。現場ではテントを設営しているところでした。白いテントは一人で組み立てられる優れモノです。祭壇はヤッパリ、昔ながらの木製でした。こんなところにも、新旧の移り変わりが見られます。雨竜の爽やかな天気とマッチしていました。同じ区画で2軒の工事が始まっていました。後ろめたい気持ちになるような気がします。慌てず、ユックリと造っていこうと思います。□上棟式(11.07.02)地鎮祭に続き、上棟式も見事に晴れ渡りました。澄み切った青空に、木材が幾何学模様を切り取っています。木材が組み立てられていきます。安全と安心を保障しているようです。参列者全員で、工事の安全と、建物の完成を祈祷しました。大工さんを慰労してくれました。現場とは違った、和やかな雰囲気でした。気持ちのいい空間が出来上がっています。心地よい空気を包み込む家が出来る予感がします。□現場進捗状況(上棟式〜)時間の経過とともに、工事は進んでいます。上棟式以降の現場の進捗状況をお伝えします。屋根に断熱材が敷かれ、煙突が姿を現しました!外壁の合板を張る作業が進められています。▲南側中庭より▲南側中庭より▲2階セカンドリビング□11.07.26外壁に断熱材が張られました。断熱性能を高めた設計をしています。魔法瓶のように家を包みます。屋根の仕上げ材も敷かれ始めて、段々と建物の表情が見えてきました。テラスの方を見る□11.08.09連日30度を超える暑さの中、頑張ってくれている現場の職人さんのおかげでO邸はどんどん完成に近づいています!外廻りの断熱工事は終了し、いよいよ外壁の仕上げ材を張る準備が整いました。落ち着いた雰囲気をつくりだしてくれます。白く塗装した天井と、白木のままの梁が明るく美しい表情に仕上がっています。▲玄関より□11.09.06外壁は、あとは塗り壁材を塗って完成!というところまで進んでいます。▲1階アトリエ前より2階を見上げ□11.09.27外壁の塗壁が仕上がりました!蛾対策も考慮して選んだ色は、腰板の墨色と調和して落ち着いた雰囲気に仕上がりました。▲南側中庭より▲南側中庭より▲ポーチ□11.10.02外装工事が完了し、足場が解体されました。秋色になった景色に、大きな三角屋根と落ち着いた色合いがよく似合います。今日は敷地の土の入れ替え工事が行われました。内部は壁の下地材が張られ、暖炉の周りに積むレンガも搬入されました。▲暖炉の周りに並べるレンガ□11.10.05京都からOさんが来道してくださり、完成に向けての最終打合せを行いました。次にお会いするのは完成後の引渡し時です。家具や色、外構に関して細かな打合せを進めました。□11.10.2110月最後の現場打合せです。▲アトリエ前につくられた大工さん用休憩スペース。