夕方遅くからは雨になりました!天気予報あたってるな~笑さて、本日も八幡のログハウスの現場に行ってきました!昨日から貼り始めた床板!今日は2日目です。ロフトの床板も午前中で貼り終わり完成!ボンドを効かせるために突っ張り棒をかませているので、床養生はいったんおいております。1Fの床貼りに加わって3人体制で床を貼っていきました!今日で9割ほど進み、残すところは壁際の貼り終いとなりました。天井材に使用するパイン材も今日工場に届いたようなので今度は、天井の施工に移ります。写真で振り返っていきましょう。ロフトの床板施工です。残りの床板をぱぱっとはって、最後の一枚をどう収めるか考えます。今回は、一番最後の床板を予め入れといて、二枚目の床板を入れて、奥の床板を寄せて入れるという方法をとります。パーツをカットして仮にあてがって行けそうだったので、ボンドをいれて貼っていきます。うまいこと行けました!ボンドを効かせたいので貼り終いには突っ張りをいれて置きます。1Fの床板貼りも進んでいます。ロフトが終わったので僕も参加!柱がある箇所には首切りといって、事前に床板が飲み込むように欠き込みをいれます。丸太のところに欠き込みあるのわかりますか?こうしてピタッと!収まるんです。奥の方は完成です!1Fもあと壁際だけになりました!2日目でここまで進みました!明日は、工場でこちらの現場の造作者、作り物をします。僕は事務作業とお客様との打ち合わせがあるので工場にいます。