構造・規模/木造2階建て敷地面積/234.04m2建築面積/85.27m2延床面積/134.96m2[2012/06/23~07/24]外観はガルバとジョリパット吹付けを採用しました。アーチ部分がアプローチになります。主寝室のクロス貼りが完了しました。ニッチ部分は珪藻土を塗ります。トイレの壁紙は施主様ご希望のグリーンです。玄関下駄箱はチェリー材を使用しました。書斎にはカウンターと本棚をランダムに配置しました。リビングテレビ台は床と同じくウォールナット材を使用。本棚の施工が完了しました。[2012/05/24~06/22]リビング全景。正面の壁にはホームシアター用のスクリーンを取付けます。リビングと書斎は格子で仕切りました。リビング飾棚はウォールナットの突き板です。壁にニッチを造りました。キッチン脇の収納はパントリーとして使用します。ユニットバス取付け完了しました。主寝室の天井には米杉の竿縁を取付けました。[2012/04/18~05/23]ドア枠を付け、壁のボード貼り開始です。寝室天井の竿縁の墨出し作業です。サッシ枠と柱の小さな隙間も断熱材を入念に詰め込みます。外壁張りが完了しました。黒い部分はガルステージのダークメタリックです。南側の屋根は軒を1m出し、方杖で軒を支えています。外壁の吹付け下地はモエンパネルを採用しました。階段の取付けが完了しました。内法93cmあるので、ゆったり上ることができます。リビングのフローリングはウォールナット無垢材を使用しました。[2012/03/25~04/17]バルコニーFRP防水が完了しました。2階フローリング張りが完了しました。オリエントのブランディチェリーを採用。天井下地組みが完了しました。セルローズファイバー吹き込み完了です。105mmの柱巾いっぱいに吹き込みます。外壁セルローズファイバーのシート張りが完了しました。外壁面のコンセントボックスには気密カバーを取付けます。受け材が組み終わったらシートを張り、その中に断熱材を吹き込みます。屋根セルローズファイバー断熱下地です。シート上部は通気層を取ります。断熱層185mm確認。[2012/02/23~03/24]外壁にタイベック(防水紙)を張ります。地面から1mまで防蟻剤を塗布します。筋交いプレート、ホールダウン金物確認。床の断熱材はフクフォームEcoを使用しました。次世代省エネ基準適合品です。垂木の上に野地板を張り、ルーフィング(防水紙)を張っていきます。軒が出ているため45×90の垂木を使用しました。