外壁のモルタルを施工する部分にはフェルトとラス網を張ります。[2013/06/06~07/04]外壁のガルバリウム鋼板も黒を使用しています。ユニットバスの工事も終わりました。次世代省エネ基準対応です。今回は黒のサッシを使用しました。横長のサッシが入っています。屋根にはガルバリウム鋼板を使用しています。[2013/05/31~06/05]お施主さんと大工さんと鳶さんと記念撮影。最後にお施主様にお餅とおひねりをなげていただきました。御親戚の方やご近所の方からたくさんの祝いをいただきました。社長が棟木にお酒・塩・水・お酒をお供えします。お施主様にも上がっていただきました。順調に進みすぎて屋根下地の垂木も入りました。大工さんが金物を締めていきます屋根の下地となる靄が組み終わりました。2階の床下地を貼ります。天気にも恵まれて作業も順調です。長期優良住宅のため火打ち梁がたくさん入ります。今日はいよいよ建て方です。[2013/03/08~05/30]基礎の完成です。レイタンスの処理後です。コンクリートの脆弱な部分を取り除き、立ち上がりのコンクリートの打設をします。立ち上がりコンクリートの打設前に打ち継ぎ部分のレイタンスの処理をします。鉄筋が中央に配置されています。基礎の立ち上がり型枠の完了です。ベースコンクリートの打設が完了すると急激な乾燥を防ぐために水を溜めて養生します。べた基礎のコンクリートの打設が完了しました。タンピングを使用し打設後コンクリートにひびが入らないように密に打設していきます。基礎のコンクリート打設状況です。配筋検査も無事終了です。基礎の型枠工事が完了しました。一部にはD-19という木造の住宅では使わないような太い鉄筋が入っています。鉄筋工事が終わりました。長期優良住宅のため非常に頑丈な配筋となりました。捨てコンの打設が終了です。鋼管杭を使用し地盤改良工事を行いました。