構造・規模/木造2階建て敷地面積/410.49m2建築面積/125.87m2延床面積/135.38m2[2016/7/2~2016/8/8]2階の子供室は階段の途中で左右に分かれます。和室のテレビ台は桧の節板を使いました。階段はストリップとし下に収納を設けました。LDKの壁の一部にアクセントとしてインテリアOSBを貼りました。LDKの床はヘリンボーン張りです。キッチンの天板はグレー、下部は濃い目の色を選びました。キッチンはキッチンハウスのものです。テレビ台も大工が作りました。リビングの窓は同じ大きさでランダムに配置しました。夜になるとライトアップされます。和室から見る中庭の様子です。そのための丸い開口です。植木屋さんの登場です。屋根には丸く穴を開けました。そこには・・・こちらは北面・白い外壁は漆喰です。[2016/6/1~2016/7/1]玄関にもシンプルなニッチを設けました。リビングでは足場を組み漆喰塗り作業中です。天井のクロス貼りが完了しました。洗面所の床は艶のある塩ビタイルです。2階の子供室はクロス貼りまで完了しました。一部壁にニッチを設け仕上げを変えてあります。トイレの床は塩ビタイルを貼りました。2階の外壁は漆喰となります。青く見える部分はガルバリウムです。屋根に丸く穴を開けました。ここには植栽が入る予定です。[2016/5/11~2016/5/31]2階の子供室は木工事が終わりました。2階の子供室は一部床を上げて下部を収納にしています。リビングの天井は斜めにして高く取り、上部にFIX窓を設けています。リビングの一部の壁にはOSB合板を貼りました。リビングのテレビ台の上には壁掛けテレビ用の下地を入れてあります。階段の取り付けが完了しました。[2016/3/20~2016/5/10]外壁のサイディング下地の胴縁まで終わりました。外壁の透湿防水シートが貼り終わりました。リビングの天井ボード貼りが完了しました。外壁面の断熱材の施工が終わりました。ユニットバス部分の断熱施工の様子です。LDKは全てヘリンボーン張りにしました。一枚一枚斜めに張っていきます。床のヘリンボーン用のフローリングです。[2016/3/3~2016/3/19]検査も無事に終了し書類をまとめています。金物・筋交いの検査の状況です。野地板も終わり屋根のルーフィングまで貼り終わりました。こちらは屋根を丸く開け植栽を入れる部分となります。最後にお施主様にも屋根の上に上がっていただき記念撮影。社長が棟木にお供え物をしています。終わって空を見るとこんな天気になっていました。途中雨が降ってきましたがなんとか無事に作業が終わりました。屋根の下地の母屋まで組みあがりました。レッカーのブームを伸ばして一番遠いところまで梁を運びます。大工さんが梁の上に乗り作業しています。1階の柱を立てて、梁を組んでいきます。雨が降っても濡れないようにブルーシートで養生します。1階の床下地合板まで完了です。