できるだけ早期に洗い流すことが必要では有りますが。これ迄問題になることが無かったものの、京都府では3面引きの上下のフラットな部分は40mm程度で狭いためこのような対応が必要となっています。(平成28年9月27日)台風の影響も有り遅れていた型枠作業も完了し、本日第2リフトのコンクリートが打設されました。間伐エース工法による残存型枠の手順にも成れて頂き、順調にまた非常に綺麗に組み上がっていました。第1リフト1.9m、第2リフト2.0m、合計3.9mの打設が終われば、もう台風など降雨による被災も心配がなくなります。おかげさまで間伐エース工法への評価も高く「リップ溝型鋼を正確に建て込めば後の作業は簡単で、型枠外側から補強をしなくても型枠の変位は全く心配する必要がない。」といっていただきました。順調に作業が進み、工法への信頼を頂けるのは本当に有り難いことです。(平成28年9月16日)京都市京北宮町の工事では第1リフトのコンクリート打設が終わりました。型枠は何の問題もなく打設は順調に完了しました。写真は打継鉄筋の設置直前です。谷止工では第1リフトのコンクリートが打ち終わると一安心。出水による型枠埋没や変形などの恐れも格段に低下し、後は順調に工事ができる見込みが立ちます。山科区の工事は2リフトが打設完了し埋戻し作業も完了です。どちらの工事も1月中には谷止工の完成と成るはず。工程が短縮できて、原価低減の効果が得られることを期待しています。(平成28年9月15日)京都京北宮町の工事で最下段の型枠が完成し、本日型枠検査が行われて確認が終わりました。補強のため若干の溶接作業が残っているものの、今週中にコンクリートの打設が行われる予定です。京都府内2件目工事の第1リフト、打設高はH=1.90mです。型枠作業は順調とはいえ、コンクリート打設も問題なくコンクリート打設も問題なく終わってこその型枠工。コンクリート打設当日も現場に伺って、作業の状況を見学させていただこうと考えています。下図は今回工事の打設計画施工会社に指示をいただき、私が作成した打設ブロック図でブロック毎のコンクリート量と打継鉄筋の根拠としたものです。治山工事現場に伺いました。標準図でお示しした内部支持材の固定方法より更に強固な方法を採用されています。京都府の木製残存型枠工ではφ150mmに円柱加工した木材を太鼓落しに加工(D130mm)し、さらにそれを半分に切断したL=2.0m材を使用されています。半割した太鼓落としではどうしても「そり」が生じてしまいます。間伐エース工法では内部支持材(リップ溝型鋼75×45×2.3)を継手から350mmに寄せて「そり」による継手部のズレを少なくしていますが、それでも若干の目違いが生じてしまいます。現場ではその目違いも丹念に修正しておられます。京都府の標準工法では最大1.5mとされている1回あたりの打設高を、間伐エース工法K型を使って2.0mとして打設回数を減らし工期の短縮を図られています。谷止工上流側にのみ使われているこの型枠の大半が数年で土砂で埋没するのが惜しいような出来栄えに成ることが想像できます。エース工法の特徴を評価いただき採用頂いた、間伐エース工法K型2件目の工事が始まりました。谷止工の施工で経験豊富な会社による施工で、やはり1度に高さ2mのコンクリート打設が可能な事が大きな利点とおっしゃいます。今回の現場でも私にとって新たな経験が得られるように感じます。本日均しコンクリートの打設のため、最下段の型枠固定のための準備作業に立会ました。12日からは型枠の建込みが始まります。おとなりの京都府とはいえ私の自宅から近い場所でも有り、京都府内の施工状況を段階毎に出来る限り報告致します。京都府内で間伐エース工法K型の施工が始まりました。(平成28年8月28日)京都府内で初の間伐エース工法K型の施工が始まりました。1リフトを2mとする打設ブロック割りで施工される予定です。木材は京都府内産のもので、通常はボルトを通す孔が開けられていますが、今回現場に納入されたものは穴あけ加工はなされていません。上流側の下半はいずれ土砂で埋まってしまいますから問題は有りませんが上部で将来も埋まらない部分ではボルト穴がなければそこから腐食が早期に進む可能性もなくなるのではないでしょうか。今回の施工箇所は資材搬入ロが狭く一般の住居が建てこんだ谷の奥でありコンクリートの打設回数が少なくなるのは資材搬入ロ沿線の方々にとって望ましい(1回あたりの車両の台数は多くなりますが)ことかもしれません。順調な工事の進行を願うばかりです。この工事での採用をきっかけに何件かの工事で間伐エース工法K型をご検討いただいています。誠に有り難いことで、ご採用いただけた場合には出来る限りのご協力をさせていただこうと考えています。京都府の治山工事で採用が実現。(平成28年7月30日)間伐エース工法K型が京都府の治山工事で採用に向けて進んでいます。京都府では設計書に定められた規格の木材(丸棒加工φ15cmを13cmの太鼓加工後半割L=2.0m)があり、これを定められた規格の金具で積み上げることとされています。お伺いして間伐エース工法Kの施工承認をいただくことが可能となっていました。7月、工事を契約された会社から実際に採用して頂けるとのお話を頂き、京都府の発注部署で担当の方々とお話をさせて頂きました。谷止工では打継の位置や打継の補強など、各自治体でそれぞれの対応があります。間伐エース工法K型は1リフト2mのコンクリート打設に対応できるため、コストダウンはもとより打設回数を削減できることから進入道路沿線への負担軽減の効果も評価を頂くこともできるようです。引き続いて京都府下の工事で引き続き採用いただけるよう努力を続けてまいります。28年度版が掲載されました。被り対応型」として型枠支持材のリップ溝型鋼がかぶり60mmを確保できる点が明記されています。平成25年、従来の金具を改良し被り対応型として実績を重ねて、多くの方々のご協力により成し遂げることが出来ました。林野庁や福井県の担当者の方々はもちろん、この工法に理解を頂き工事に採用いただきました建設会社の皆様に心から御礼を申し上げます。多くの森林管理署と県庁を回らせていただきました。「間伐材が朽ちて剥がれ落ちた時の事を考えた工法でなければ、間伐材残存型枠は使われなく成るのではないか。「これまでの木材残存型枠工法では木材が朽ち落ちた後のことを考えると採用しがたいのではないか。」には多くの方々も同様に感じておられて、施工現場に近い程その思いを強くお持ちであることを実感いたしました。今回の間伐エース工法K型の掲載が、工事設計者の多くの方々にご理解をいただき工法の採用を頂く好機と成れば幸いです。以下の林野庁のサイトで間伐エース工法の掲載されたPDFファイルがダウンロード可能となっています。)今後も更に使いやすい金具を目指し工法改良に努力を続けます。ご指導ご協力を心からお願い申し上げます。広がる間伐エース工法の可能性。治山堰堤工事の残存型枠工法について。間伐エース工法K型では左写真のリップ溝型鋼が被りを確保してコンクリート中に入っていて、間伐材が腐食してもコンクリート表面に出ることは有りません。京都府下の工事では、方式は違うものの丸棒加工後太鼓落としに加工したものを半割にした部材を使用して、鋼材がコンクリート表面に出ない工法が採用されています。伺い間伐エース工法について説明をさせて頂いたところ、使用する間伐材(丸棒半割)が京都府内産であれば間伐エース工法も承認いただけるとの事です。間伐エース工法を採用する場合は型枠の強度が大きく既に多くの施工実績もあることから、1リフト高を2.0mとする事が可能とのお言葉を頂くことが出来ました。実際の施工に当たっては事前に型枠強度計算書等(協会で作成済み)を提出し、発注担当部署の御承認を得る必要があります。施工者の皆様にとって、1リフト高を2mにできればコンクリート打設回数が減るだけでなく、打継清掃や打ち継鉄筋も省くことが出来て原価低減に大いに寄与し工程の進捗も期待できるものと考えます。ご検討をお願い致します。堰堤間詰めにも間伐材残存型枠が使われています。1月)福井県では堰堤上下流の間詰めコンクリート型枠にも残存型枠が使用されています。この場合、型枠内部の作業スペースが狭隘なことから外側からも作業が可能な間伐エース工法が有効です。型枠の幅がない場合が多く、本堤で発生した端材を有効に使うことが出来ます。写真は間伐エース工法K型使用例です。エース金具工法(K型被り対応)をご採用頂きました。(平成27年12月)被り対応型金具(間伐エース金具K型)を評価して頂きご採用頂いた工事がまた1件完了しました。残存型枠工法に精通し熟練した作業員の方々による念入りな施工により、優れた出来栄えの堰堤となっています。写真が小さいのでお判り辛いのですが、下流両岸の擁壁間詰めも間伐エース工法K型による残存型枠です。エース工法(K型)による堰堤の完成続く。(平成27年11月)将来間伐材が剥落した場合にサビなどの問題が生じる事を防ごうと、昨年改良したK型金具を使用した堰堤工事の完成が続いています。K型金具は間伐材が腐朽・剥落後もコンクリート表面に鋼材が露出しない形式です。間伐エース工法の簡単な施工と高い強度という特徴は受け継いでいます。採用頂いた会社からは棒間詰部のように型枠内部から作業が困難な場合の施工が大変簡単になったと好評を得ています。出来上がった構造物の品質を高め、作業の効率を高め、安全にも寄与する工法に改良することが出来たと自負しています。今後ますますこの工法の改良と普及に努力をしてまいります。手引きが改訂されました。(平成27年4月)4月末、水産庁から「魚礁・増殖礁への木材利用の手引き」改訂版が公表されました。成果を踏まえて改訂されたものです。この手引きの中で、れいなん森林組合に協力し、私どもが開発に携わった木材増殖礁が解説入りで紹介されています。全国で18カ所で実施された事業のうちで、このような形で紹介されているのはただ1箇所です。アイデアの独自性・有効性が水産庁に評価して頂けたものと喜んでおります。福井県小浜市内で開催されました。東京から2人の講師をお迎えし、福井県立大学の大竹臣哉教授にも加わっていただき、5年間の事業の成果の発表をしていただきました。多くの方に参加をいただき誠にありがとうございました。当日は天気にも恵まれ、開発した木材増殖礁のモデル(2m型)も見て頂くことが出来ました。多くの方々の支援とご指導のおかげで立派な成果を上げることが出来ましたこと、この事業に係らせていただいたものとして心から感謝を申し上げます。今後はこの成果をもとに、この木材増殖礁の全国展開に向けて頑張っていこうと考えています。木材魚礁の記事が掲載されています。水産庁が木材を活用した魚礁を積極的に採用する方針との記事です。成果をまとめて、すでに平成17年度にまとめられた「木材利用の手引き」に加えて、木材利用ガイドラインに位置付ける資料を作成するとなっています。実証事業中の木材増殖礁の例として、れいなん森林組合が開発した間伐エース金具を使用した木材増殖礁の写真が紙面を飾りました。全国で多くの事業が実施されている中、大変に光栄なことで、本年度の事業の取りまとめにますます力が入ります。木材増殖礁の普及が地域の水産業と林業の活性化につながることを期待してやみません。ついての記事が掲載されています。当協会がれいなん森林組合に協力して取り組んできた間伐エース工法を用いた木材増殖礁を下のアドレスで紹介していただいています。http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/pr/mado/pdf/14109.pdf平成26年度は全国で18カ所で実証事業が行われていますが、その中の2事業が紹介され、れいなん森林組合の事業はその最初に紹介を頂いています。取り組んできた私たちにとって大変うれしい記事となっています。役立つ報告書をまとめるのに協力をしたいと考えています。製作中であった木材増殖礁(I-3m型)の製作が完了し、木材増殖礁40基が小浜湾口沖の若狭湾内に設置されました。写真が設置作業の様子です。今後地元漁協の協力を得て効果の検証がなされると聞いています。本年度が最後の年です。間伐エース工法協会も協力して、木材増殖礁の普及に結び付く成果が得られるよう努力していきたいと考えています。木材増殖礁が見られます。)の製作が終わりに近づき、魚礁を実際に見ることが出来るようになっています。I-3m型が40基並んでいます。これに使用した間伐材は原木丸太換算で約350m3に上ります。漁業関係の方ばかりでなく、ぜひ林業関係の方々にも見て頂きたいと考えています。まで)をいただき確認してからお越しください。食文化館」のすぐ前です。温浴施設「濱の湯」も併設されていますから、小浜湾を望むお風呂でゆっくりしてお帰りになるのも良いかと。福井県小浜市で木材増殖礁製作始まる1月下旬から福井県小浜市で間伐エース工法を使った木材増殖礁の製作が始まりました。3m角の魚礁で使われている間伐材は1基当たり6.5m3(製品材積)で重量は約20Tonです。今回の工事ではこれを40基製作し小浜湾口に近い若狭湾に設置します。3月下旬まで小浜市川崎町(食文化会館前)で見ることが出来る予定です。関心のある方にはぜひ一度ご覧下さい。間伐エース工法を使った木材増殖礁の実証事業として平成22年度から実施され、今年度が4年目です。国が間伐材の有効利用を目指して取り組んでいる事業の一つですが、れいなん森林組合の事業で開発された間伐エース工法を使った木材増殖礁は、昨年度1事業実施され、今年度2事業が現在福井県内で施工中です。ウエブサイトで見ることが出来ます。木材を使った木材増殖礁に関心をお持ちの方は是非ご覧ください。対する附帯決議」が採択されました。木材の利用が森林の適正な整備に寄与し国土の保全その他の森林の有する多面的機能の持統的発揮に賃献することに鑑み、木材の積極的な利用を促進すること。