1階コンクリート打設直後。年内にコンクリートを打設完了して上棟です。今後アルミサッシなどの建具工事や内装工事、エアコンなどの設備工事へと進んでいきます。仕事初め明けましておめでとうございます。本日から仕事初めです。今年は緩やかな始まりでしたが忙しくなりそうです。今年もよろしくお願いします。豪雨のあと週末、先日完成した八女Ot邸に行ってきました。先日の豪雨では幸い特に問題はなかったとのことでした。近所の星野川沿いは豪雨の跡が各所に残ってます。川向こうの集落はひどく、その中でも少しの高低差で床上浸水の有無など被害の明暗が分かれていました。今回この家のある集落が被害に遭わなかったのは運が良かったと言っても過言でない感じです。この周辺では以前から川の氾濫などの浸水に備えて新築する住宅の基礎は通常よりも高くしているとのことで、それに倣って今回の家も少し高めにしました。川沿いで同時期に新築していた住宅がありどうなったかと心配しましたが、土台下近くまで浸かったもののこちらも基礎を少し高くしていたようで床上浸水は免れたとのこと。星野川上流の上陽町、星野村への道路はまだ各所で寸断されてるため迂回する車で国道はずっと渋滞状態。被災された方の一日も早い復旧をお祈りいたします。検査とオープンハウス先週末は八女のOt邸のオープンハウスをさせていただきました。御出で頂きました方有難うございました。天候の影響等等でぎりぎりまでかかってしまったので検査関係もやりながらの内覧会でした。内装はなんとか形になりましたが、外構工事の一部が残ってしまいましたので今週中に終わらせる予定です。八女Ot邸オープンハウスのお知らせこの度竣工予定の八女のOt邸において、お施主様のご好意によりオープンハウス(内覧会)をさせていただくことになりました。6月30日(土曜)、7月1日(日曜)の2日間(両日とも午後)を予定しています。個人住宅ですので詳しい内容は個別にお知らせいたします。興味がお有りの方はContactのフォームからご連絡ください。折り返しご案内をお送りいたします。工事は順調に進んでましてあと少しで完成です。地鎮祭以来何も書いてなくて大変スミマセン。いうことで途中の様子をここで一気にダイジェストでお伝えしたいと思います。地鎮祭のあとはいよいよ工事に入ります。設計図と現地を見ながら慎重に建物配置を決めて基礎工事に入ります。地盤は良かったので地盤改良なしのベタ基礎です。基礎が完了したら棟上です。棟上日を決めて1日で屋根までの架構を組み上げます。朝8時から建て方作業を始めて夕方5時過ぎで棟上できました。夕方の作業完了後には上棟式と餅まきを行いました。近頃は簡略化して餅撒きをしないところが多いですがこういう風習は続いて欲しいものです。近所の子供達も来てくれて結構盛況でした。地味ながら木構造として大事な作業が続きます。途中、行政の検査(中間検査)も行われ構造上主要な部分にチェックが入ります。木造架構がほぼ出来きたら外壁下地工事、アルミサッシ取付け後断熱材の工事です。今回、断熱材はセルロースファイバー断熱材を使用。屋根はガルバリウム鋼板の竪ハゼ葺き。内部も断熱材の工事後、内装のための下地工事に入ります。外壁工事が進んで大体できたところ。今回、主要な部分は屋根材と同じガルバリウム鋼板の横葺きです。内装壁の石膏ボード張り。これに仕上げの塗装をします。壁でガルバリウム鋼板葺き以外の部分は吹付け塗装仕上げ。先週足場が外れました。この足場が外れるときが結構ドキドキします。いうことで外壁はほぼ完了。これから外構廻りの工事に入ります。内部も足場をはずすため、内装の吹抜け部分は一部先行して仕上がってます。吹抜けの天井は杉板張りのウッドワックス仕上げ。現在は内装の壁塗装、造作家具の取付け等を行ってます。7月初旬完成・引渡しに向けてあと少しです。id=8]そういえば、似たような写真が過去の投稿にもありましたね。日記サイトリニューアルサイトをリニューアルしました。以前からやらないとと思いながら随分と時間が経ってしまいましたが、ようやく重い腰をあげて更新作業を行いました。基本システムのWordPressはそのままに、テーマを変えてデザイン変更、主にWorksの内容の整理を行いました。近作の竣工写真も出来てきたのでアップしました。今回使わせてもらったtanzakuというテーマ、記事をグリッド状に自動で並べてくれて動きが非常にかっこよいです。すばらしいデザインありがとうございます。Webの知識はほぼないのでデザインのカスタマイズはなかなかうまくいってませんが。他にも手を入れたいところや追加する項目も残ってましたが、基本は出来たのでとりあえずアップさせていただいて詳細はまたボチボチいじって参りたいと思います。八女のOt邸の工事が始まりました。再開して紆余曲折がありながらやっと着工の準備が整いました。年明けすぐに地鎮祭も行いました。先週から基礎工事に入りました。設計完了と見積り後、年をを跨いで着工までに時間があったので普通より少し先に外壁やサッシの納まり検討などが進んでいます。仕事始め明けましておめでとうございます。本日より仕事始めです。本年もよろしくお願いたします。ホームページを含めてブログが1年近く放置されてました。前の投稿のTa邸等、各種の物件は竣工完了しております。写真等はまた順次アップいたします。このブログも更新を再開しますのでよろしくお願いたします。TRIPLESHIPS.Inc。