増税分263万4,000円の財源をお聞きしたいのですが。この増税分の財源内訳を教えていただけますか。先ほど立花議員さんから申されましたが、当初予算の中では増税分も見込んで工事費を計上してございました。その財源としましては、国庫補助事業及び緊急補正予算債の財源が手当てされております。かいつまんで言いますと、263万円は当初予算どおり文科省の交付税及び来年度に起債を起こした分の50%、約6割ぐらいが交付税であったり、4割ぐらいが自主財源のまま、増税するということでよろしいのですか。先ほどの財源の内容でございますが、交付金につきましては、以前に説明させていただきました3分の1補助率でございますが、これは面積に対する建築単価は決まっております。これは実勢価格より相当安いので、実質工事費の1.5から2割以内だと思います。その裏の財源充当としまして、起債ですが、これは充当率100%になっておりますので、基本的には、当年度の一般財源としては端数部分のみとなってまいります。そこでですが、これは先ほど課長が御説明されて立花議員の質問とも重複するんですが、消費税が上がった分、国が全部いただけるというのならいいのですが、当初予算の中からでも自主財源の持ち出しがあったり、起債を起こしたりする分があるわけですね。試運転を行っておるのに、なぜ竣工検査が9月30日と10月2日までおくれたのか。この点を明確に答弁いただきたいのですが。先ほど申し上げましたが、9月、2学期に試運転が間に合ったという中で、経過を見る必要があるという判断を設計者とも行いました。その間、実際、3回程度学校訪問をしまして、随時点検等を行い、逐一そこで手直しは行ってございまして、その期間が必要であるということを判断しまして、1カ月間見たということでございます。従来、こういう工事の引き渡しはふぐあいのための経過観察という期間は設けないのです。水道工事でもいいです。ドレン抜きをしました。普通、経過観察のために1カ月もとりますか。建物ができ上って引き渡し1カ月も経過観察しますか。それは竣工引き渡し後の瑕疵担保として手直ししていただくべきものであって、9月中に全部完了検査を終えて、手直しを終えておれば、幾らかの自主財源でも助かっているのです。発注側においては、近隣市町においては最後発で発注し、一番早く完成されたと。おいてはこれは非常に最後、器具がついてから試験運転が済んでからの期間が非常に怠慢であったと思っているのです。この点、課長、どうお考えですか。語弊があったかもわかりませんが、実際、9月30日以後、随時手直しの発生が出ております。そこで一番大きかったのがその中で工事費の精査にその時間を要したということは実際ありましたので、その間、1カ月間ほど要してしまったということは事実でございます。そこの1カ月が長いのじゃないですかと聞いているのです。こんなもの8月に試験運転が終わっているのでしょう。9月最初に設計事務所の管理側の検査を終わって、9月中ごろに発注者側の検査、当町の検査を終えて、手直し時間2週間を与えていて、9月30日に引き渡しにしていたら、別に消費税の増税は要らないのです。そこがどうなんですかとお尋ねしているんです。これは町長、財政状況が悪いと言いながら、たとえ1円でも上郡町のほうから消費税増税分の一般財源等を持ち出しするという考えであれば、そういう指示はされなかったのですか。経過報告自体は受けておりませんで、結果だけの報告を受けたということです。そこら辺が財政健全化というんだけど考えが甘いのではないですかというんです。これ以上質問しても返ってくる答えは一緒なんで、私は本件は否決させていただきます。