センター建設工事その2真庭市落合浄化センター建設工事トップページ>工事レポートテストタイトル。2013年09月21日テスト本文が入ります。テスト本文が入ります。テスト本文が入ります。テスト本文が入ります。テスト本文が入ります。テスト本文が入ります。続きの欄に画像を入れてください。施主様よりうれしい一言がありました。仕上がりの良さをほめて頂きました。この一言は何よりもうれしい言葉です。この施設を実際に使われる方のことを、考えての変更も行ってきました。今度は、実際に使って頂く中で「使い勝手がいい」と感じて頂けたら、本望です。鉄骨工場製作の遅れにより、建て方が予定より5日遅れました。余裕を持たない工程での5日遅れ。厳しい状況の中、工程管理を練り直し、鉄骨業者のみで集中作業させました。なんと、結果は工期短縮。現場は、前倒しの雰囲気が定着し、順調に進んでいます。配筋等もろもろのチェックは欠かすことはできないが、その中でも一番、神経を尖らせたのがベースパックの位置確認。この時期、施工図のチェック等もあり、昼夜通してチェック三昧です。