ファン!ファン!JAXA!小惑星探査機「はやぶさ2」は、引き続き小惑星Ryugu(リュウグウ)の観測活動を実施しています。今回の説明会では、第2回タッチダウン以降の「はやぶさ2」の運用状況、今後の運用のスケジュールについて説明を行う予定です。「はやぶさ2」概要ミッションの流れ概要1.プロジェクトの現状と全体スケジュール高度5kmから見た第2回タッチダウン点2.再突入カプセルの回収計画ウーメラ砂漠にカプセルを下ろすことは今回正式に公表。)調整・準備の経緯と今後の計画3.MINERVA-II1の状況(久保田氏より)Rover-1B(アウル)は放熱の性能が高く、内部温度が下がる。分離速度は10数センチ5.人工クレーター関連の地名(吉川氏より)今後の論文で使われる名称として命名。「おむすびころりんクレーター」は「SCIクレーター」のほうが論文に使われるだろう。初代「はやぶさ」の時も2回受賞している。かんだ:クレーターの命名について。天然の地形でないものは認められない?吉川:IAUに確認した。人工的な地形はIAUが正式名称をつけない、自分たちでつけてよいとのことだった。かんだ:1月の会見で13の地形の名前が認められていた。その数は変わらない?吉川:はい。今のところ変更はない。)かんだ:ターゲットマーカの投下について。周回するような軌道をとるのか、ゆっくり放物線を描いて下りるのか久保田:探査機を横方向10数センチ/秒で動かすが、高度1キロメートルだと小惑星の重力に引っぱられて近づく方向になる。楕円軌道が小さくなっていくイメージ。かんだ:ターゲットマーカとMINERVA-II2は質量が違う。ターゲットマーカが着地するまで1週間程度と見込んでいるとのことだが、MINERVA-II2の予測は久保田:リハーサルとして同じ速度になるようにしている。質量よりは投下時の速度で決まってくる。ターゲットマーカは拘束を切るだけなので、降下速度は探査機の速度で決まってくる。MINERVA-II2は分離する速度が関係して変化する。詳しくはちょっと読めないが、だいたい数日~1週間、場合によっては10日くらいと見込んでいる。NHKはるの:カプセルの回収について。着陸許可はどこが出すのか吉川:AROLSOをASAに申請する。DOD、DSTGとも議論をしている。これら3つの了解を得る。:許可が出る次期の見通しは吉川:議論の最中なので今のところはわからない。:許可が出たら次のポイントは吉川:具体的にリエントリに向けて再調査をしたり、方向探査局や光学観測局をどう設置するか段取りや観測の手順を決める。:回収のための方法を決める?吉川:回収方法は議論済み。機材をどうやって持って行くかなどの具体的な話。:カプセル分離後、本体は運用を続けるという話があるが具体的には吉川:まだ全然決まっていない。これから議論していく。:本体が再突入しない方針に変更はない?吉川:はい。:オーストラリアの関係者との協議をどう進めていきたいか吉川:これまでもオーストラリアの関係者とは友好的に議論が進んでいる。申請がおりないことは想定していないが、問題がないようにうまく調整していきたい。共同通信やの:回収方法は前回から改善することはないのか。同じ場所にするメリットは吉川:「はやぶさ」ではカプセルの回収に大きな問題はなかった。やり方も大きくがらりと変えることはしない予定。ウーメラとは違う場所を選ぶより我々としてもやりやすい。ニッポン放送はたなか:カプセル回収後の探査機本体の運用をどうするか、いつごろから詰めていくのか。カプセル回収の前かあとか吉川:これからすぐにでも議論を始めて計画を作っていく。予算要求に間に合わないので早めに決めたい。延長ミッションをするとなると運用経費が必要になるので、そのために計画を立てる。久保田:地球に近づいたときの残り燃料が鍵になる。計画が最終的に決まるのはかなり先と思う。たなか:MINERVA-II1が冬眠から目覚めたのは想定内?久保田:去年9月21日にMINERVA-II1を分離してから、「イブー」(Rover-1A)は100日以上動いていたが「アウル」(Rover-1B)は10日ほどで通信がとれなくなった。その際データは来なかったが通信がオンになったのは見えていたため故障ではなく、日陰に入って電力が足りなくなったのではないかと推測していた。季節が変わると太陽との距離が小さくなって発電量が上がると予想していた。地球と同じように季節で太陽の当たり方が変わる。そこから、機器に故障がなければ夏~秋に通信できるのではと期待していた。8月2日に機器をオンにしたら反応があった。ローバは発電量が上がって起動すると目を開けてくれるが、はやぶさ2から信号を来ないと行動しないプログラムになっている。8月9月は小惑星の表面温度が高いので、目が覚めてもあまり長時間は活動できないのではないかと想像していた。想定されていた通り発電量の問題と考えている。Rover-1Aの反応がないのは機器の故障なのか、影に入っているのか暑くて起きられないのかはちょっとわからない。データが来て想定していたことが起きている。参考:2018年9月21日のMINERVA-II1分離運用(http://ima.hatenablog.jp/entries/2018/09/21)はたなか:では感動のようなものはあまりない?久保田:いえ、8月2日に声が聞こえたときはうれしかった。想定していたとはいえ機器の故障の可能性もあるので。8月2日に声が聞こえたことはチーム内でも話題になった。フリーランス秋山:オーストラリア宇宙機関がはやぶさ帰還後の2017年に設立されている。専門の宇宙機関ができて変化はあるか吉川:議論が早く進んだという印象はない。秋山:先方ももともと想定していたことが進んだという感じ?吉川:そうですね。こちらの想定より早く/遅く進んだということはない。秋山:MINERVA-II1の冬眠明けについて。秋になるとRover-1Aとも通信ができるかもしれないとのことだが具体的にはいつ?久保田:あくまで想定だが、Rover-1Bから声が聞こえたのでRover-1Aは周囲をMRIでおおっていて放熱板がない。暑くて起きられないのだとすると、9月になって表面温度が下がってくると活動できるようになるのかなと。想像ですが、機器のトラブルではなく温度の問題なら10月くらいに声を出してくれるだろうと期待している。秋山:今の地表温度は80度くらい?久保田:そこまではいかない。機器がオンになると内部の発熱があって内部温度が80度になる。なると起動しても暑いのでまたすぐ寝ていようとなっているものと想像。日本テレビいだ:再突入カプセルの回収場所の選定で必要なポイントは吉川:資料22ページ。カプセル回収時の誤差...パラシュートが開いたあと風で流れるので長手方向に150キロ以上開けている場所が必要。チームが行くことができ植物があまり生えていないこと、政情不安などがないことなども。オーストラリアは適切な場所。人工クレーターが「おむすび」で大きな岩が「おにぎり」である理由は吉川:クレーターの由来は「おむすびころりん」から。「おにぎり岩」は「おむすび岩」という候補もあったが、「おむすびころりんクレーター」が略されて「おむすびクレーター」になると「おむすび岩」とまぎらわしいと考え、あえてこのようにした。いだ:25日の「アウトリーチについての意見交換会その2」の登壇者は決まっているか吉川:参加者は募集中で30名ほど申し込みがある。内訳は科学館の職員、高校の先生、宇宙関係の活動をしている方が多い。マスコミの方がいらしていただいてもかまいません。毎日新聞いけだ:人工クレーターの地名について、飯島さんと岡本さんの享年は吉川:飯島さんはたしか44歳、岡本さんは亡くなる前にJAXAからたしか神戸大へ異動している。確認してお知らせする。はてなブログProフリーランスで編集や執筆、DTP制作をしています。yimamura最近の注目記事はてなブログをはじめよう!Imamuraさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。