うちら専用のオープンエアダイニングとキッチンとデイベッド、池、庭そしてプール・・・。すばらしい!!テンションが上がり、KENは風呂代わりにプールへつかる。その後オープンダイニングに6人で座り、ビンタンをガブ飲みしつつ3時くらいまで、例のカードゲームに熱中。アホのレッテルはYoshiで決定。金曜日R夫妻がバリより戻ってきました。言うことで、早速、検査内容のシェア。設計者としては緊張の時です。ありました~!!(笑)。完了検査に行ったのに、どうやらぜんぜん完成してなかったようです。OKAはずーと大丈夫だと言ってたのですが、実際は全然だめだった模様。これもバリの方たちの特徴です。ダメでも、大丈夫と笑顔でいう。Noとは言わない人たち。未施工なものから、施工し直しの必要がありそうなものまで、問題が山積みです。深刻なものから些細なものまで含めて、合計40点ほどの問題をシェア。以前ブログ内でも心配していた、床の石。凸凹で、躓くほどだったそうです。サンプルで確認までしたのに、なんということだ...。プールの深さも間違えている模様。R夫妻は現地で晴れとスコールの両方を体験してきた様で、その際のスコールは年に数回の嵐のような大スコールだったらしく、雨に絡んだトラブルまでありました...。OKAさんの頑張りや紳士的なふるまいはR夫妻にも伝わっていて、工事を7月まで伸ばすことを提示してくれました。僕らは4/9から現地に飛んで、約40の問題を解決することになりました。議題は渦中の隣地問題ですが、間に大きな壁を建てることがこの日決まりました。R夫妻の敷地内でもちろん追加出費。その後、水野と三谷は終電がなくなるので、いつものジョナサンに場所を移し2:30まで対応策をねってました。40個の問題のうち8割は解決。残りの2割を出発までの期間と現地で解決する事にしました。いやーこの日は相当タフでした。完成前チェックのためバリに出発するR夫妻と出発直前の打合わせです。現場でのチェックの要点をお伝えしました。そのほか、議題は1:ジェネレーターについて2:TOTOのウォシュレットについて3:カーテンレールについて3/30のR夫妻の建物検査の際は、完成建物に宿泊し、プールにも入りたいという要望を聞ききました。家具の搬入の段取りも含め、早速その旨OKAさんに連絡。ニョマンさんにもお願いしました。沢山の人が絡むのでちょっと不安・・・。土曜日OKAさんから現地レポート写真が送られてきて、隣の建物の全貌が見えてきました。いえつく設計の建物の進捗が見れるのに、隣地の建物のせいで、水野も三谷もテンションが上がりません。■チャットのやり取り(水野)俺、あんまテンション上がらなかった。見飽きたからか?それとも写真映えする建物ではないからか、いやー隣地の状況がひどい・・。超見降ろされてる(三谷)おれもそんなテンションあがらなかった。おれは、隣の家の影響かなと思った。ライスフィールドにぽつんとたたずむなかに、建築が多様な空間を生み出すみたいなイメージがあるからさ。今の状況だとクタ(バリ島の繁華街)の雑居な状況と同じなんですよ。実はこのプロジェクトには隠れたストーリーがあります。隣の土地は長い間、買い手がつかず、土地のオーナーの売却を諦めて畑にするといった発言もあり、隣地に住宅が建たない可能性が高いと考えていました。施工が始まってすぐに急に隣に建物が建つことになったんです。まーこれは仕方のない事なので通常ならばこれで済んだ話なのですが。双方プライバシーに配慮して多少の変更しながら工事を進めましょうという話になりました。両者の土地仲介業者さんのコーディネート不足でいろいろと問題がありました。図面に集中したくて週末建築活動をやってる所もあるのですが、やっぱりそうもいかないんですよね。どんなプロジェクトも。カテゴリーのアーカイブを表示しています。