サイン工事22013.5.12表のサイン工事も進行していきます。家具屋さんに入って頂き、装飾材が取り付けられていきます。装飾材化粧のポリ合板を貼ります。間接照明にLEDのテープライトが取り付けられました。大工工事22013.5.11どんどん大工工事が進んでいきます。実は夜少し遅い時間まで残業して頂いておりますので、通常の工事の1.5倍の速さで進行しています。下地を付くった天井にボードを貼っていきます。解体でガタガタになった床も、左官でキレイな床に復活しています。腰壁と柱が出来ると、早くも風除室が形をあらわします。大工工事が終わり次第、即塗装が入ります。柱を塗装すると、雰囲気が一層出てきます。工事が進んで行きます。解体翌日には自動ドアも取付け、腰壁を作っていきます。天井の下地を作ります。大工工事と同時進行で、表のサイン工事も進みます。ダイノックシートを上から貼ります。解体2013.5.7中国料理北京の風除室増設工事が始まりました。以前はドアが空いてすぐ客席だったので、冬場が寒かったのです。そこで風除室を作り、外から客席までのドアを2枚にすることで、寒さ対策が出来ます。解体後エントランスの奥は厨房になっているため、ホコリが入らないように1日かけて念入りに養生をしました。植生ネット2013.4.24敷地間の勾配は、35度でゆるい勾配で作られているものの、土砂崩れに対して万全ではないのです。この勾配面に植生ネットを貼ります。ネットに植物の種が入っていて、ネットを貼れば草が根付いていくのです。これでもう崩れることはありません。数ヶ月後にはふかふかの芝生が出来上がります。整地2013.4.22整地まで完了しました。キレイになりましたね(^^♪これで家を建てることが出来ます。擁壁埋め戻し2013.4.22ガバっと埋め戻し!!土砂崩れが起きないように、勾配を35度でならしていきます。勾配はユンボで叩いて仕上げます。土は少し埋め戻すたびに、ランマで叩いて固めていきます。擁壁2013.4.213区画造成される敷地、それぞれに段差ができます。段差が大きいところではこんなにも差が出来ていて、当然このままでは土砂崩れしますので、土留めの擁壁を作ります。こちら擁壁を作る部分の堀方と、ベースの下地となる枠です。枠を作るとこのようになります。生コンクリートを流し込むと、数十トンの重さがかかるので、崖に対してもポストをついて枠が崩れないようにとめてあります。この擁壁と崖の間に土を埋め戻して、段差間をなだらかに勾配にして仕上がります。articles普通の物件じゃ物足りない!イーグルハウスの個性あふれる物件をカタチにする現場監督の日々の奮闘記です。