葛飾区・堀切の皆様と歩んで70年。内科・小児科に加え循環器専門医の三代目も加わりました。歯科も併設しております(宮澤歯科医院)。医院リフォーム日記あぁ・・・2008年6月10日(火)院長がどんどんと待合室を変えていきます自動血圧計まではガマンしたけど・・・このTV台はないんじゃないですか・・?外のスロープに階段が出来上がりました。TrackBack(0)古き良きものは残し・・・2008年5月24日(土)院長の診察室です。場所も元の場所で、机・ベッドなどの配置も同じにしました。「少し向きが変わった」とか「配置が違う」だけでもストレスに感じると思うためです。院長は「壁や床の色が白っぽすぎてやりづらい」と言いますが副院長に言わせれば前の状態が壁も床もくすんでいたわけで・・・トイレは床に黒っぽいタイルを使用しました。副院長は、コレが結構お気に入り。TrackBack(0)新診療所オープン!2008年5月19日(月)いよいよこの日を迎えました・・・。新しい診療所オープンの日です!今回診察室を二つ作りました。院長(火曜日〜土曜日)は、旧診療所の診察スペースに。(第1診察室)副院長(月曜日)は、旧診療所の受付に当たる場所で診察します。(第2診察室)(患者さん用の椅子は開院に間に合わず、仮のものを使用しています・・・・)私もスタッフも、不慣れな環境で診療がやや滞るところもありましたがなんとか一日の診療を終えることが出来ました。追加工事が必要なところも多々あります。なんとかここまで来られたのも工事に携わってくださった皆様のお陰です。これからもよろしくお願いいたします。TrackBack(0)引越し第2日!2008年5月18日(日)いよいよ新診療所へ引越しです。朝から引越しの業者さんが来て、次々と荷物を運びます。看護師は処置室の整理に追われました。院長・副院長は自分のデスク周りを担当。何とか明日は診療できる体勢になったかな?家具を予定通りの位置に配置。』の山口さんにお願いいたしました。本当にお世話になりました。明日の診療開始を前に、今夜も22時近くまで作業してくださいました。帰ったら追加で作る棚の設計図を書くそうです。第1日2008年5月17日(土)本日で仮診療所での診療も終了。午後から仮診療所のお片づけです。非常に狭いところで患者様にはご迷惑をおかけいたしました。工事のほうは今日も追い込みでやってます。入り口へのスロープの工事は開院に間に合わないそうですトイレなどのタイルはイタリア製のものを使用しております。・・・・イタリアから届いたタイルのうちなんと8割が割れていて使えないことが判明!一部足りなくなってしまいました・・・・。不足分が届くまでは白いパネルを貼ることに・・・すべての部屋で、壁は天井までありません。トラブルも続出!2008年5月16日(金)今日も最後の追い込みで工事が続きます。本来なら待合室に並んでいるはずの家具も工事が遅れており待ちぼうけの状態・・。明日にはソファーなどが並びます。21時を過ぎても職人さんたちが頑張って工事中です・・・。TrackBack(0)白い世界・・・2008年5月15日(木)壁がほぼ全体塗られました。空間を広く見せるための技らしいです。設計士の方が工夫してくれました受付カウンターもご覧のように真っ白に塗られました。明日は家具類が入って、雰囲気も大きく変わるようです。TrackBack(0)受付のカウンター2008年5月14日(水)受付の形が出来てきました。オープン型の受付にしました。旧診療所は壁に穴があいているタイプの古典的な昭和の診療所風でしたので大きな変化です。ま、でも今では常識ですよね。奥のほうは、壁も白く塗られてきています。TrackBack(0)想定外・・・リフォームは、仮診療所の待合室に暖房の要らない時期を、とこの季節を選んだのですが、想定外の寒さでご迷惑をおかけしてます。新クリニック開業まであと一週間となりました。工事は急ピッチで進みます。間に合うのか!?トイレにもタイルが張られました床は黒っぽいタイルの予定です。めるにはどうしたらいいか・・・を相談中。入り口のスロープは、傾斜がきつすぎるので階段をつけることになりそうです。明日は受付のカウンターが取り付けられる予定です。TrackBack(0)フローリングが張られましたよ2008年5月10日(土)床にフローリングが張られました。職人さんが「腰が痛い、痛い」と汗かきながらきれいに張ってくれました新しいのでいいにおいです^^天井も白く塗られました。急ピッチで作業が続きます。TrackBack(0)駐車場もリフォーム2008年5月8日(木)駐車スペースもきれいにします。今日はコンクリートをはがしました。新クリニックでは土足を導入いたします。それにより、入り口が今までより一段高くなります。設計士の方が苦労して調整してくれました。TrackBack(0)スタッフスペース2008年5月1日(木)スタッフの休憩室を作ろうかと思います。いままではそのようなスペースはありませんでした。必要だと思っていました。スタッフのモチベーションの高い施設はよい医療を提供できるものと信じています。投資以上の成果を得られるものと考えるのです。仕事が終わったあとお茶を飲んだり、くつろぐスペース程度は確保したいと思っています。TrackBack(0)4月26日現在の状況2008年4月26日(土)床板が全面に張られました。夕方、暗くなっても作業は進みます。カーテンなども決めなくてはなりません。TrackBack(0)自動ドアがつきました2008年4月21日(月)新しい自動ドアが取り付けられました。この中に風除室も設ける予定です。診察室や処置室(血液検査などをするところ)は塩ビのタイルです。どんな色にするか相談中。そのほか、待合室の窓につけるブラインドなどについて色々と相談しました。カーテンにするか、ロールスクリーンにするか・・・など、もめましたがブラインドの方向に。窓の大きさなどの問題で、設計士さん・工務店の方とも色々と検討中。TrackBack(0)天井になにやら怪しい物体が・・・2008年4月19日(土)さて問題です。天井になんだか巨大な丸い物体が。何だと思いますか??良く見ると、奥の方にも見えますね。答えは照明ですこんな感じの大きな蛍光灯がいくつかと、スポットライトがたくさん。旧診療所の、特に夜の待合室はかなり暗い印象でした。白い壁もあり、かなり明るくなる計算です。TrackBack(0)夜中の診療所・・・2008年4月16日(水)副院長です。(・・・・・そろそろ、言わなくても分かりますね。)新葛飾病院での仕事があわったあと、宮澤医院の工事の様子を見に来ます。夜中に来ることが多いので、誰も居ません。暗くてよく見えないことも多いけど・・・どうやら床板が張られる準備のようです。TrackBack(0)土曜日も作業は進む2008年4月12日(土)工事はどんどん進みます。明日は日本内科学会へ出席、免許の書き換え、家具を見に行くなど忙しい一日になりそうです。TrackBack(0)副院長悩む・・・2008年4月11日(金)居眠りをしているのではありません。ソファーの生地を選んでいるんです。買いたいソファーは決まったのですが、生地の色や種類が膨大。頂いたサンプルを前に、出来上がる待合室を思い浮かべてどんな色がいいのか考えています。TrackBack(0)荷物の山2008年4月9日(水)夕方様子を見に行くと、見た目では一昨日とは大きな変化はなし。細かいところで色々な作業が進んでいるのでしょう。旧診療所にあった様々な荷物。仮診療所には置ききれないので、二階に置いてます。いまの二階はこんなありさまです・・・。TrackBack(0)山あり谷あり2008年4月7日(月)解体が終わって壁の一部が出来つつあります。朝見たときに比べ、午後に見に行くとすごい早さで壁が出来ていきます。解体したとき配管などが図面と異なっているとか、エアコンは再利用の予定でしたが、実際見てみると再利用は無理だったり・・・・リフォームならではの苦難の連続です。待合室のソファーはそろそろ注文しないと間に合わないので色や生地など最終検討中です。トイレのタイルは白っぽい壁と、黒っぽい床で決まっていきそうです。TrackBack(0)タイル選びは大変だ2008年4月6日(日)今日は朝から家具屋さん、タイルやさん、トイレやさん??(INAX)など7ヶ所くらい回ってきました。カタログで目に付けていたソファーの座り心地の確認と生地選び。次に椅子屋さんを3ヵ所回り、タイルやさんでトイレや玄関前のタイル選び。INAXでトイレを見て、最後にもうひとつのソファーのチェック。家具類もほぼ最終決定に近づいています。いうところに初めて行きましたが、あまりに種類が多くてビックリです。その場で「どれがいい?」と言われても見当もつかないほどの量です。写真はごく一部で、このビル全部に数百、いや数千種類のタイルが。値段もピンキリですね。すべりにくくて、あまり安っぽくなくて、などの条件から数種類のサンプルを頂きました。明日、父と相談して決める予定です。TrackBack(0)仮診療所、初日!2008年3月31日(月)今日から仮診療所での診療が始まりました。どんなことになるのやら、と心配していましたが順調な滑り出し・・・と思ったら・・・午前中にブレーカーが落ちましたw旧診療所の解体のため、電気屋さんが来てましたので手伝ってもらって復旧。しながら午前の診療を終えました。途中で診療室のレイアウトが使いにくくて、2度も3度もベッドや机の位置を変えました。隣の歯科にも迷惑をかけてしまいました・・。申し訳ない!お昼休みは設計士の方と打ち合わせ。TrackBack(0)仮診療所へ引越し!2008年3月30日(日)この週末で仮診療所への引越しをしました。土曜日(29日)の午後からスタッフみんなで手分けして梱包。日曜日(30日)は引越し業者さんも来て大移動。午前中には旧診療所は、ほぼ空っぽに。仮診療所も、ドタバタしながらもなんとか受付と診察室を作りました。明日から早速、副院長の診察が始まります。本日3月24日をもって、旧診療所での最後の診療となりました。8年ほど前から、週一回ですので、300回以上は診療してきましたし、なにより物心ついたころから出入りしていた場所ですからやはりなんとなく寂しいものがあります。仮診療所の工事3月21-22日で仮診療所の工事を行いました。いっても、裏の住宅部分の一部に養生のためのシートを張ったりしただけです。3月31日からしばらくはここで診療を行うわけですがまだ実感がわきません。待合室の考え方で、院長と意見が一致しません。機能(何人座れるか、とか)優先の院長。思い切って、斬新なデザインにしたい私、副院長。私の主張は「機能的なことはクリアした上で、なおかつおしゃれな待合室」なのです。「明るく、清潔感のある待合室を設計してもらいました」なんて書いてあります。・・・それって、リフォームするんだからきれいになるの、当たり前でしょ!って思います。受付や待合室ってクリニックの顔だと思うのです。受診した方が、「次もこのクリニックにかかりたい」と思っていただけるような、インパクトのある待合室にしたいのです。院長には「次もこのクリニックにかかりたい、と思ってもらえるような待合室、ではなくそういう医者になりなさい」と言われます。それはおっしゃる通りですが・・・さて、待合室の結論はどのようになっていくのでしょうか・・・・。今回のリフォームに当たって、大学時代の友人の紹介で設計はT社のYさんにお願いしております。父(院長)と私(副院長)の意見の食い違いの仲介もしていただいております。何度も設計図を作り直していただき、申し訳ないくらいです。今日の話し合いでは待合室の家具についても相談しました。実は、下町の診療所としてはやや大胆な構想も練っております。それは・・・もう少しヒミツとしておきましょうか・・。ひとつの大きな変化としては、医院内は土足であがることとします。今まで通りスリッパに履き替えて・・・も検討したのですが最終的には土足としました。メリット・デメリットともあるかと思いますが、ご高齢の患者様が玄関で靴を履き替える手間を軽減したい、というのが最大の理由です。小さいものですが風除室を設けます。冬場、待合室への冷気の流入が多少なりとも減れば・・との考えです。建築会社数社との見積もりの交渉も本格的になってきました。当院は今春、リフォームをすることとなりました。昨年から準備を進めてまいりましたが、いよいよ目前に迫ってまいりました。このコーナーでは、皆様へのお知らせなどのほかにリフォームまでの道のりを紹介させていただきます。工事が始まりましたら少しずつ写真なども乗せていきたいと思っています。工期は、3月下旬〜5月中旬を予定しております。その間、仮診療所での診療になります。仮診療所は宮澤医院の裏手になります。