怒りはよくわかります(僕たちも同じ気持ちだよ)。いえ、時間はかかってしまっているけど、プロダクトはしっかり形になり始めていて、遅れた分さらにクオリティの高いものをお届けできるはずです。Update早くも三回目。なんかポエムみたいのでごまかそうとしてくる。問題がある件に触れましたが、数週間解決のために使った結果結局この設備には致命的な問題があると判断し、使わないという決断をしました。皆さん遅延に次ぐ遅延でこのプロジェクトは宙ぶらりんのやばい状態だと思っていると思います。絶対そうではありません。これらの問題はすべてどんなプロダクト開発でもぶち当たるごく普通の壁だからです。簡単に、素早くこれらの問題が解決できればよかったとは思います。物事はだいたい予想より長くかかるものです。プロダクトを実現するのは難しいものですし、ましてや小さなチームではなおさらです。みなさんの支援のおかげでこのプロダクトにはチャンスが、アイウェア市場の未来を創れる可能性があります。みなさんのおかげです。これ見たみんな「まただめだったな......」と思ったと思う。僕たちはまだ3月に出荷を始めたいというつもりではいますが、工場とミーティングをするまではどうなるか確実なことはわかりません。次回は3月の中頃にまたアップデートしてスケジュールをはっきりお伝えします。残念ながら、3月に出荷するという目標は守れないことになります。いつものことながら、見積もりを守れなかったこと、申し訳ありません。フラグをきっちり立ててくるのがすごい。歩留まりが芳しくなく、またスケジュールが押してきました。この問題を解決するためにすでに動き出しています。歩留まりを計算するに、7月には最初の1000個の生産を始めることができて出荷もできる見込みです。Races!このあたりから、順調ですよみたいなテンションでしれっと1か月遅らせてくる新技法が導入される。前回のアップデートでもあった通り、工場とプリプロダクションを進め、歩留まりを改善し、最初の1000個の生産を始めるプランでした。最初の1000個の生産に取り掛かっています!!このフェーズに入れたことはexcitedよりもっとそれ以上です。Testingまたしれっとずらしてくる。ここからアップデートのタイトルが日付と合わなくなってくる。moldingを始めます。これで最初の1000個は1,2日で生産でき、そのあとは組み立て工程にそのまま進みます。ずれたということです。Daysちょっとずつずらしてくるテク。正直に答えると、残りの作業が動的だからということになります。Process言い訳がましくなってきたな。残念ながら、作業員のトレーニングが予定より遅れているため、10月と自分たちで決めたゴールは守れませんでした。可能になるという見積もりです。タイムラインを決めるというのは、難しいものです。しゃっくりしただけで何日分もやり直しになるような。ProgressVueプロジェクト、3度目の正月を迎えることに。確かに僕たちはここ2,3回のアップデートで楽観的過ぎました。生産作業は大変でしたが、楽しいものでした。工場にいて、ずっと待ち望み続けているたくさんのVueが出来上がっていくのを見ながら、ついすべてうまくいくような仮定を持ってしまっていたのです。いくつか問題は起きましたが、そのためのバッファが考慮されていませんでした。いうわけでいよいよ来月には出荷できるらしいです。みなさんは締切を適当に決めないでスケジュールを守ってやっていきましょうね。卒論とかが近い皆さんは頑張ってください。