増築棟:4F梁・スラブ型枠建込が完了しました。57.2015年12月03日4F梁の材料が搬入され、4F梁の圧接を行いました。58.2015年12月04日4F梁の圧接が完了し・配筋も完了しました。配筋完了後、梁の落とし込み作業に入ります。59.2015年12月07日4Fスラブ配筋を行いました。今日は3F躯体・4Fスラブコンクリート打設を行いました。コンクリート打設状況です。61.2015年12月10日コンクリート打設が完了し、今日は4柱の配筋・圧接を行いました。62.2015年12月13日4F柱圧接が完了し、配筋も完了しました。今日は4Fの壁配筋を行いました。今日は5F梁型枠上げを行いました。65.2015年12月20日5F梁配筋を行い、梁配筋完了です。この後、梁落としを行います。今日は5Fスラブ配筋を行いました。今日は7Fスラブ型枠の建込を行いました。今日から1Fでは、間仕切の軽量鉄骨の取付が始まります。梁の配筋が終わり、配筋検査を行いました。今日は6F躯体7Fスラブコンクリート打設を行いました。コンクリート打設状況です。71.2016年02月12日1Fでは、間仕切の軽量鉄骨が終わりプラスターボードを貼り始めました。今日は1Fで硬質ウレタンフォームの吹付を行いました。今日は4Fのサッシの取り付けを行いました。74.2016年03月15日8階の躯体、屋上スラブのコンクリートを打設しました。躯体のコンクリートも最上階です。写真は打設中の状況になります。75.2016年03月25日3階、4階にて壁と梁にウレタンの吹付を行いました。徐々に内装工事も進んできています。写真はウレタンの吹付状況になります。屋上看板基礎の鉄骨を建てました。77.2016年04月05日1階にて電動シャッターの取付を行っています。屋上にてアスファルト防水を行っています。写真はシートを敷き込んでいる状況です。79.2016年04月15日8階にてアルミサッシの取付を行っています。80.2016年04月20日8階にて壁のボード張りを行っています。屋上にて防水押えコンクリートの打設を行いました。外壁面にて塗装を行っています。各階客室の壁、天井のボードを張り込んでいます。外部足場の解体を行っています。徐々に建物の姿が現れてきました。外部足場の解体が終わり、建物の外観が見えるようになりました。建物南側の駐車場から見た写真になります。外部階段の塗装工事を行っています。外部での塗装もいよいよ残りが少なくなってきました。内部エレベーターの壁にタイルを貼っています。エレベーターの周りも徐々に仕上がってきました。室外機置場にてウレタン塗布防水を行っています。客室内の壁、天井にクロスを貼っています。客室内がとても明るくなりました。各階客室床タイルカーペットを貼っています。91.2016年06月08日カフェ外部R面のタイルを貼っています。内部階段の巾木を貼っています。93.2016年06月11日2階厨房天井の塗装を行っています。各階廊下の床に長尺シートを貼っています。内部階段1階窓のガラスブロックを施工しました。96.2016年06月18日3階浴室の壁にタイルを貼っています。97.2016年06月20日1階エントランス床のタイル工事を行っています。各階客室の家具を搬入しています。客室らしくなってきました。各階客室の扉を取り付けました。100.2016年06月25日1階カフェのクロスを貼り、カウンターを取り付けたので徐々にカフェも形になってきました。101.2016年06月26日1階入口前の床にタイルを貼っています。工事も無事終わり、お引渡しをします。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。