今日から増築棟:外部において山留工事が始まりました。事故の無いよう安全に施工を進めて参ります。増築棟:山留め工事の途中経過です。増築棟:山留工事のH鋼建込が完了しました。増築棟:山留工事のH鋼建込みが完了しました。今日からまた増築棟:土間基礎解体作業を開始しました。解体工事も残りわずかとなってきましたが、氣を引き締めて施工を進めて参ります。増築棟:躯体の解体作業も終わり整地を行いました。増築棟:解体も終わり整地が完了しました。増築棟:山留め工事が完了しました。火打ち梁取付完了です。増築棟:解体も完了し、今日は山留め工事の一部火打ち梁を取付ました。火打ち梁取付状況です。四方祓いを執り行いました。今日は増築棟:地質調査を行いました。今日から増築棟:横矢板建込み及び根伐り工事が始まりました。安全第一で施工を進めて参ります。横矢板建込み状況です。増築棟:南面・西面の横矢板建込みが完了し根伐りを開始しました。増築棟:ラップルコンクリート打設に伴い周囲の山留めとして二回目のH鋼建込みを行いました。ち梁の取付を行いました。増築棟:根伐り状況です。増築棟:根伐りの際、ラップルコンクリート打設を行いました。今日は増築棟の基礎部分の鉄筋材料の搬入がありました。これからは基礎の配筋や型枠建込が基礎コンクリート打設に向けて始まります。