今日から増築棟:基礎配筋が始まりました。これから基礎配筋と型枠建込がメインとなっていきます。基礎配筋も進んでいき、今日から基礎の型枠建込が始まりました。今日は増築棟:基礎コンクリート打設を行いました。今日は先日打設した基礎コンクリートの型枠の解体作業を行いました。基礎の型枠解体も終わり今日から埋戻し作業が始まりました。埋戻し後、上部の基礎の為の捨てコンクリート打設を行いました。基礎上部の配筋も始まり今日は主筋ガス圧接を行いました。火元に注意して作業の方を行っています。増築棟:基礎上部配筋です。増築棟:基礎上部配筋に加え、基礎上部の型枠建込が始まりました。今日は増築棟:基礎上部コンクリート打設を行いました。先日の基礎コンクリート打設が完了し、今日は基礎型枠解体を行いました。今日は基礎上部の埋戻し・転圧を行いました。今日は土間スラブ配筋を行いました。今日は土間スラブコンクリート打設を行いました。今日は土間スラブコンクリート打設を行いました。土間スラブコン打設が完了し1F柱の主筋ガス圧接を行いました。これから柱配筋が本格的に始まります。40.2015年10月03日1F柱配筋状況です。41.2015年10月08日1F壁配筋状況です。この後型枠を返していきます。42.2015年10月09日1F壁の型枠返し状況です。43.2015年10月12日2F梁底の型枠建込状況です。この後梁配筋を行います。44.2015年10月17日2F梁配筋・圧接状況です。45.2015年10月23日2F梁の配筋状況です。そのごスラブ配筋へと移っていきます。46.2015年10月27日2F梁配筋が完了しスラブ配筋です。47.2015年10月31日2Fスラブ配筋が完了し、今日は1F立ち上り・2Fスラブコンクリート打設を行いました。1Fが立上り、2Fへと進んでいきます。コンクリート打設状況です。今日は2F柱の圧接を行いました。1Fと同様、同じ工程で進んで参ります。49.2015年11月05日2F壁の型枠建込状況です。今日から3F梁配筋が始まりました。今日は3Fの梁配筋を行いました。52.2015年11月17日3F梁に続き3Fのスラブ配筋を行いました。今日はいよいよ2F躯体3Fスラブのコンクリート打設を行いました。1フロアずつ上がっています。生コン打設が無事完了し今日は3Fの柱の主筋ガス圧接を行いました。この後、大工さんに壁の型枠を立て込んでもらい壁配筋へと移っていきます。