地鎮祭を執り行いました。杭の打設が始まりました。杭工事が終わり、山留工事が始まりました。根伐りが始まりました。地面を掘削して崩れないように板を入れています。捨てコンクリートの打設をしました。基礎の鉄筋工事が始まりました。基礎のコンクリート打設を行いました。掘り返した土の埋め戻しをしています。9.2017年10月14日1階床のコンクリートを打設しました。10.2017年10月25日2階で使用する鉄筋の材料をレッカーで荷上げしました。11.2017年11月01日1階立ち上がり~2階床のコンクリート打設を行いました。12.2017年11月10日3階の床の型枠を作りました。この後また鉄筋工事を行っていきます。13.2017年11月17日2階立ち上がり~3階床のコンクリートを打設しています。14.2017年11月24日3階立ち上がりの鉄筋が終わり、型枠工事を進めています。15.2017年12月01日1階の型枠を解体しました。16.2017年12月08日1階の鋼製建具を取り付けています。17.2017年12月15日1階のシャッターを取り付けました。18.2017年12月21日4階立上り~5階床のコンクリートを打設しました。19.2018年01月08日5階立ち上がりの型枠工事を進めています。屋上の鉄筋工事を進めています。21.2018年01月20日5階立ち上がり~屋上床のコンクリート打設をしました。これでコンクリートの打設は終了です。軽量鉄骨下地の施工をしています。屋上のスラブを押さえていた型枠を解体しました。屋上の防水工事をしています。屋上のシート防水をしています。屋上のシート防水が終了しました。27.2018年02月22日1階から3階の通路にモルタルを打ちました。外壁の吹きつけ塗装をしています。外部足場を解体しました。庇のウレタン塗布防水をしています。31.2018年03月15日ベランダの手すりを取り付けています。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。