改修作業にかかる費用は不透明なことが多い。ソフトウェアを改修する実作業よりも、調査に費やされることが多い。以下は、その失敗事例です。セキュリティを強化することとなった。用してJavaにより構築されている。ージョンアップを行う。見積り額を提示された。ージョンアップに伴う、アプリケーションの動作確認ということであった。それほど大きな変更は無い。えませんから、他社をあたって下さいとも言う。思ったので、しかたなく、1000万円で発注した。なんと何事も無かったように正常に動作した。アプリケーションは何も変更しなくて良いことが判明した。「結果論」と言えばそれまでだが、どうにも釈然としない。このメルマガは、本書をベースにお届けしています。その一部を以下でご覧いただけます。*全文(PDFfile)にご興味のある方は以下でダウンロードできます。※出版関係者のみなさま、ぜひ、出版企画書をご検討下さい。らえれば、分かりやすいのだが、これがなかなかそうは行かないらしい。2000年問題がある。グラマが慣習的に年号を下2桁だけで扱ったがための不具合である。ならないということで多大な費用が発生した。開発であった場合には、信じられないような金額になる。整備には高額の調査費用が必要ですなどとは言わない。その結果、1000万円は、なんと300万円になったのだ。結局、調べて見なければ分からない。備えて、時間をかけて動作確認をしてなければならない。クに対する保険がかけられていたわけだ。最終的な改修費用を見積り、契約するのが良い。訳の分からない高額の契約をするより、経済的である。