基礎の埋戻しをして砕石を敷き均しています。浸透貯留槽部分の根伐りを行いました。浸透貯留槽の布設を行っています。コンクリート打設状況です。基礎の出来上がりです。検査機器下の捨てコンを打設し、墨出しを行いました。配筋・型枠施工を行っています。鉄骨製作工場にて鉄骨の製品検査を設計事務所立会いのもと、行いました。図面通りの加工になっているか寸法チェックや溶接箇所の超音波検査等を行います。26.2016年12月15日ショールーム棟ショールームの鉄骨建方作業が始まりました。レッカーを使って柱・梁を組んでいきます。コンクリートが出来上がりました。今日から埋戻し作業を行います。鉄骨の柱や梁を繋いでいき、ボルトの本締めを行っています。建物廻りに外部足場を組みました。埋戻し・砕石地業が終わり先行足場を組みました。31.2016年12月24日ショールーム棟2階デッキ敷き込み状況です。32.2016年12月27日ショールーム棟2階スラブにワイヤーメッシュを敷きました。33.2016年12月28日ショールーム棟2階スラブコンクリート打設状況です。土間の配筋・型枠が完了しました。土間のコンクリートを打設しています。外壁面アスロック板の建込を行っています。床のコンクリートを打設しています。39.2017年01月18日ショールーム棟ショールーム脇、展示スペースの基礎型枠建込を行っています。41.2017年01月25日ショールーム棟アルミサッシの取付を行っています。42.2017年01月26日ショールーム棟ショールーム脇、展示スペースの鉄骨建方状況です。壁下地を組んでいます。シャッターの取付状況です。外壁面に発砲ウレタンの吹付を行いました。室内の天井・壁下地を組んでいます。ケイカルボードを貼っています。金属サイディング張り状況です。展示スペースの折版屋根を葺きました。天井壁の下地組が完了しボードを貼っています。内部各所でボード貼りをしています。外部足場の解体を行っています。壁塗装もだいたい完了し、照明器具等の取付を行います。天井・壁ボード貼り状況です。56.2017年02月18日ショールーム棟ボード貼りが完了した部屋からクロス張りを行っています。シャッターの吹付塗装を行っています。壁クロスの施工が完了しました。外構工事においてブロック積み、緑地部分の客土入れを行っています。工場床の塗床工事です。下地処理、プライマー塗布状況です。62.2017年03月03日ショールーム棟ショールームの床タイル張りが完了しました。63.2017年03月05日ショールーム棟アスファルト舗装を行い、ラインを引きました。既存ショールームの解体作業です。内装の解体を行っています。既存ショールーム建屋の解体状況です。既存ショールーム建屋の解体がだいたい完了しました。これから基礎部分の解体に入ります。既存ショールーム建屋・基礎の解体が完了しました。設置する為の掘削作業中です。展示スペースの基礎根伐り・砕石地業を行っています。展示スペースの基礎捨てコンクリートを打設しました。柱脚のアンカーセットをし、基礎配筋組を行いました。展示スペースの基礎コンクリートを打設しています。型枠を脱型し、埋戻しを行っています。新たに出入り口となる部分の市道側溝の改良工事を行っています。展示スペースの鉄骨建方を行いました。展示スペースの外壁工事が終わり軒天井の下地組を行っています。展示スペースの塗装工事が完了し足場を解体しました。展示スペースの土間コンクリートを打設しています。展示スペース・整備工場廻りのアスファルト舗装を行っています。展示スペースのタイル張りが完了しました。舗装工事ライン引き・車止め設置作業も終わり、すべての工事が完了しました。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。