]2018年3月31日土曜日スキップ鳴門M棟の舗装工事スキップハウス鳴門市M棟は、外構工事最後の駐車場のアスファルト舗装を行いました。下地の砕石を敷いて、ローラーで締め固めます。その上にアスファルト舗装をしていきます。アスファルトは3m程の幅づつ、専用の機械でゆっくりと敷き均され、ローラーで締め固めます。舗装当日は気温が低く寒かったのですが、上を歩くと熱せられたアスファルトの熱で、足元が暖かく気持ち良かったです。舗装が終わると、すぐに駐車区画のライン引きと車止め設置。これでスキップハウス鳴門市M棟もすべての工事が終了しました。スキップハウス鳴門市M棟2018年3月30日金曜日スキップ徳島市O棟、ユニットバス据え付けスキップハウス徳島市O棟は、ユニットバスの据え付けを行いました。内側に石膏ボードを貼った、狭い空間にピッタリ納まっています。ユニットバスの大きさは、ゆったりとした1坪タイプです。物干しポールも採用していただきました。給湯器はフルオートタイプで、正面の壁には風呂リモコンの配線が出来ています。スキップ徳島市O棟2018年3月29日木曜日ガレージ小松島、工事完了ガレージハウス小松島は、外構工事を含め、すべての工事が完了しました。前面道路との土間はコンクリートで仕上げました。電動シャッタを開けたガレージ内には、車止めとストック用の可動棚を取り付け、バック時に後ろを確認できるミラーも設置しました。ガレージ内の照明はセンサーライトで、シャッターが開くと自動に点灯します。ガレージから部屋へは勝手口から入れ、雨風の影響なく帰宅できます。勝手口は扉が邪魔にならない引き戸で、網戸も付いています。ガレージハウス小松島市2018年3月28日水曜日スキップ鳴門市M棟の共同廊下防滑シートスキップハウス鳴門市M棟は、共同廊下と階段に仕上げの防滑シートを貼りました。こちらは2階の共同廊下です。防滑シートは、土足で歩ける強い素材で、表面に滑り止め加工がされています。鉄骨階段にも同じものを貼りました。段鼻部には、アルミ製のノンスリップ金物を、さらに取り付けています。スキップハウス鳴門市M棟2018年3月27日火曜日スキップ徳島市O棟、電気内部配線スキップハウス徳島市O棟は、内部の電気配線工事を始めました。いつものように、用途別に色分けしたカラー配線です。奥のシルバーの管は、キッチンのレンジフードダクトで、電気配線と一緒に配管します。水廻りの天井高は2.1mで、梁との間の寸法が少ししかないので、ダクトの経路の邪魔にならないように、梁の組み方を計画しています。ガレージハウス小松島は、器具の取り付けが終わり、美装工事が入りました。2階は洋室ワンルーム、バルコニーも南向きで、1坪の広さがあります。キッチンは対面式で、食事のできるカウンターを付けています。トイレは、側面にアクセントクロスを貼り、備品を置く棚も使いやすい所に付けています。これで建物本体工事が終わり、完了検査も受けました。ガレージハウス小松島市2018年3月25日日曜日スキップ鳴門市M棟の外構工事進捗スキップハウス鳴門市M棟は、外構工事がだいぶ進んできました。建物の周りは、土間コンクリートを裏の方から打設しています。土間コンクリートの面積が広いので、割れ止めを入れた区画を境に、数回に分けてコンクリートを打っていきます。コンクリート工事と並行して、サイクルポートやプロパンガス庫などの組み立ても行います。スキップハウス鳴門市M棟2018年3月24日土曜日スキップ徳島市O棟の、壁石膏ボード貼りスキップハウス徳島市O棟は、壁の石膏ボードを貼っています。キッチンの吊戸棚を付ける所は、壁の中へ下地の力板を、予め入れておきます。お風呂の周りは、ボードがほぼ貼り終り、ユニットの設置を待っています。隣の部屋との境界になる壁は、土台から屋根までボードを両面に2枚ずつ貼る必要があります。この壁に貼るボードの枚数は、全体の数の半分にもなり、内部ではしばらく、この壁のボード貼りが続きます。スキップ徳島市O棟2018年3月23日金曜日ガレージ小松島の外構工事ガレージハウス小松島は、外構工事が進んできました。給水の引き込み工事も出来て、各戸と共用のメーターも付きました。ガレージ前は土間コンクリート下地の整地を行い、コンクリートを打設しました。道路からガレージへの高さを最小限にして、ストレス無く車庫入れが出来るようになっています。シャッターは社内からリモコンで操作する電動シャッターです。ガレージハウス小松島市2018年3月22日木曜日スキップ鳴門市M棟、美装工事スキップハウス鳴門市M棟は、美装工事が入りました。床の養生マットが外れ、フローリングが見えます。洋室とロフトの床は2トーンに仕上げました。天井の高い洋室はエアコンの効率を上げるファンを取り付け、窓際には高さが調節できる、室内干し用のホスクリーンも取り付けました。白を基調にグリーンのシンクでアクセントを付けました。洗面にとった窓が良く効いて、明るい水廻りです。これで建物工事は、あと少しの仕上げ工事を残すのみとなり、この後、確認機関の完了検査を受けます。スキップハウス鳴門市M棟2018年3月21日水曜日スキップ徳島市O棟の石膏ボード貼りスキップハウス徳島市O棟は、断熱材施工の終わった所から石膏ボードを貼り始めました。隣の部屋との境になる壁は、両面に施工ボードを2枚づつビス留めします。お風呂周りもユニットバスを組む前に、壁、天井とも石膏ボードを貼ります。スキップした洋室下の壁も石膏ボードを貼りました。使わない空間でも、省令準耐火規定でボードを貼る必要があります。ガレージハウス小松島は、1階床のクッションフロアシートが貼り終りました。手前の一角は玄関の踏込で、靴で上がれる強度の物を貼っています。こちらはもう一つの部屋で、間取りが隣とは対象になっています。奥の水廻りでは、早速器具の設置も行いました。ガレージハウス小松島市2018年3月19日月曜日スキップ鳴門市M棟の外構工事スキップハウス鳴門市M棟は外構工事を始めました。敷地の周囲は、既存の境界コンクリートの上にブロックを積んでいます。アプローチ部分は、お隣の住宅に配慮して、ブロックの上に目隠しフェンスを設置。ルーバー形状のフェンスで、通風できるようにしました。平行して、花壇の縁石も積んでいます。円形の花壇は、コンパスのように定規を回転させ、キレイな丸に縁石を積んでいきます。アスファルト舗装で仕上げました。細長い敷地形状なので、各戸に2台縦列で駐車できるように、区画ラインを引きました。両端の区画は、車の出入りの際に、ブロック塀が気にならない様、3m以上の幅を確保しました。スキップハウス徳島市B棟は、これですべての工事が終了しました。スキップ徳島市B棟2018年3月17日土曜日ガレージ小松島、クロス貼り終了ガレージハウス小松島は、クロス貼りが終了しました。洋室には早速キッチンが搬入され、取り付けを待っています。この後、1階の水廻り床には、クッションフロアシートを貼っていきます。外部では境界のブロック積みが始まりました。み無く次々と工事が進んでいきます。ガレージハウス小松島市2018年3月16日金曜日スキップ徳島市O棟の断熱材施工スキップハウス徳島市O棟は、断熱材を入れています。隣の部屋との境界になる壁には、土台から屋根までのすべての壁内部に、ロックウールを充填します。その後壁には、両側全面に石膏ボードを2枚ずつ貼り、隣の部屋と遮断する構造になります。同時に、外部に面する壁とユニットバスの周りの壁にも、断熱材を隙間なく入れていきます。スキップ徳島市O棟の木工事スキップ鳴門市M棟の足場解体後の工事スキップ徳島市B棟の外構工事スキップ徳島市O棟の屋根スキップ鳴門市M棟の足場が外れました。