]2018年2月28日水曜日スキップ徳島市B棟の外部階段手すりスキップハウス徳島市B棟は、2階玄関前の階段に手すりを付けました。建物は階段の仕上げモルタル塗りが最後の工事になります。完成検査の日程も決まり、いよいよ完成です。横で行われていた水路の擁壁工事も予定通りに終わり、これから外構工事も仕上げです。スキップ徳島市B棟2018年2月27日火曜日スキップ徳島市O棟上棟しました。スキップハウス徳島市O棟の2階建て方の様子です。2階の梁が組み上がり、敷地内にたくさん積み上げられていた木材がだいぶ片付きました。早くも下葺き材のルーフィングが敷けました。土台敷きの日から雨も降らず、ここまでとても順調に進みました。スキップ徳島市O棟2018年2月26日月曜日スキップ鳴門市M棟の歩道切り下げ工事スキップハウス鳴門市M棟の歩道切り下げ工事の様子です。歩道と道路との境界縁石を低くした後、歩道の舗装を復旧します。敷地への進入路は2ケ所とるのですが、工事車両を通すため、こちら側だけ先に仕上げました。現在は、もう一方の進入路舗装も出来上がり、もう少しで完成です。建物の方も完成に近づき、3月のご入居に向けて、これから外構工事が本格化していきます。スキップハウス鳴門市M棟2018年2月25日日曜日スキップ徳島市O棟2階床組み工事スキップハウス徳島市O棟は、2階床梁を組みました。1階柱の垂直を確認、固定した後、24mm厚の床合板を貼っていきます。表面のビニールは雨養生の粘着シートです。お風呂部分の床は、いつものように下がっています。床を貼っている間にも運ばれてきた大量の木材。その材料を、貼れた二階床合板の上に吊り込み、続いて2階建て方を始めました。スキップ徳島市O棟2018年2月24日土曜日ガレージ小松島、シャッター取り付けガレージハウス小松島は、ガレージのシャッターを付けました。シャッターボックスは、内部の天井に埋め込み。リモコンで開閉操作をする電動シャッターで、仮に通電して試運転も行いました。玄関ドアも吊り込みが終わり、外装の下地工事が完了。この後すぐ外壁を貼っていきます。ガレージハウス小松島市2018年2月23日金曜日スキップ徳島市O棟、建て方工事スキップハウス徳島市O棟は、建て方を始めました。﻿1階の柱と2層目、3層目の梁までは、手で組みました。低い方が洋室の床梁、高い方がロフト床梁です。ここからの2階の床梁はレッカー車を使って組んでいきます。外部足場の2階の手前側は、2階床貼りの後、たくさんの材料搬入をするので、それまで開けておきます。スキップ徳島市O棟2018年2月22日木曜日スキップ徳島市B棟の外構工事スキップハウス徳島市B棟は、敷地横の水路で、徳島市による改修工事が行われ、その関係で、水路側の境界コンクリートを一部作り直す事になりました。水路を工事する業者により、既存の境界コンクリートを撤去が始まりました。新しい水路は、コンクリートの底板を深く設置するらしく、新設する境界コンクリートも、それに合わせた構造にするため、思ったより大掛かりな工事です。地下水の多い地域ですが、手慣れた様子の作業で、着々と工事は進んでいきます。スキップ徳島市B棟2018年2月21日水曜日スキップ徳島市O棟、木工事開始スキップハウス徳島市O棟は、木工事が始まりました。先に土台だけ材料を搬入して、土台設置を行いました。1階部分だけ足場を組み、1階の柱や中2階の梁など、次の搬入材料は、設置の終わった土台の上に降ろします。雪が散らつく寒い中、ここまで丸一日の作業でした。スキップ徳島市O棟2018年2月20日火曜日スキップ鳴門市M棟の歩道切り下げ工事開始スキップハウス鳴門市M棟は、車道との間には歩道があるので、車の出入りの為の、歩道切り下げ工事を行っています。道路側は車が横断できるように、縁石を低く設置し直します。この道路は旧国道11号線で、現在も一部、国が管理しているので、申請や届け出、工事手順など、国土交通省の厳しい基準に従いながらの工事を行っています。スキップハウス鳴門市M棟2018年2月19日月曜日ガレージ小松島、設備工事ガレージハウス小松島は、内部の設備配管を始めました。青い給水管は、予め風呂の土間に引き込んでいた配管へつなげ、赤の給湯配管と共にキッチンや洗面などの設置場所へ引きます。ここがお風呂のスペースで、換気扇のダクトや浴槽の追い焚き配管も出来て、周りに石膏ボードを貼りユニットバスの設置を待ちます。ガレージハウス小松島市2018年2月18日日曜日スキップ徳島市B棟の外構工事スキップハウス徳島市B棟は、外構工事が進んできました。建物の裏側は境界のブロックが積めて、土間コンクリートの割れ止め目地などの段取りをしています。先にプロパンボンベ庫はコンクリート台を打ちました。正面は、2階アプローチのコンクリート階段を打ちました。スキップ徳島市B棟2018年2月17日土曜日スキップ鳴門市M棟の内観スキップハウス鳴門市M棟の、仕上がった部屋の様子です。スキップにハンモックも吊りました。洋室には、チェアタイプのハンモック。座り心地は思った以上に良いです。大理石の天板とシンク、鏡面の壁パネルは、品質の良いいつものメーカー品です。ご入居募集のために、一部屋だけ先行して仕上げました。スキップハウス鳴門市M棟2018年2月16日金曜日ガレージ小松島、内部工事へガレージハウス小松島は、構造材の検査が終わり、内部の工事に移りました。隣との境界壁には、石膏ボードを貼り始めました。この壁は、屋根までボードを貼る必要があり、留め付けビスのピッチも決まっています。同時に内部電気配線も始めました。ガレージハウス小松島市2018年2月15日木曜日スキップ徳島市O棟、基礎工事完了スキップハウス徳島市O棟は基礎工事が完了しました。こちらは、立ち上がり部分の型枠を外したところ。コンクリートを打ってから温度の低い日が続いたので、外すまでの養生期間を、いつもより多くとりました。翌日、内外の清掃と建物周りの埋め戻し整地をして、基礎工事が完了しました。スキップ徳島市O棟2018年2月14日水曜日スキップ徳島市B棟は美装工事が入りました。スキップハウス徳島市B棟は、器具の取り付けが終わり、美装工事に入りました。床に敷いてあった養生ボードを外し、掃除機をかけています。洋室は床のフローリングが姿を現しました。この後、細かな備品を取り付けて、建物がいよいよ完成です。スキップ徳島市B棟2018年2月13日火曜日ガレージ小松島の外観ガレージハウス小松島は、サッシの取り付けが終わり、タイベックシートを貼りました。サッシとの繋ぎ目は防水テープで密着させ、雨の浸入を防ぎます。タイベックの貼り終った外観です。ガレージの高さは、ルーフキャリアに梯子を乗せたハイエースが入れる高さを確保しています。ガレージハウス小松島市2018年2月12日月曜日スキップ鳴門市M棟の外装工事スキップハウス鳴門市M棟は、外部コーキング工事をしています。外回りはコーキングを入れ終わり、現在階段室や共同廊下内のコーキングを入れています。周りに余分なコーキングが付かないように、養生テープを貼って施工します。先にコーキングが終わった南側は、アクセントの帯の取り付けを行いました。事前のシュミレーションでは、帯の高さを変えていくつものパースを作りました。その甲斐あって、良いバランスで帯の効果が出せました。(28)スキップ徳島市B棟の外部階段手すりスキップ徳島市O棟上棟しました。スキップ鳴門市M棟の歩道切り下げ工事スキップ徳島市O棟2階床組み工事ガレージ小松島、シャッター取り付けスキップ徳島市O棟、建て方工事スキップ徳島市B棟の外構工事スキップ徳島市O棟、木工事開始スキップ鳴門市M棟の歩道切り下げ工事開始ガレージ小松島、設備工事スキップ徳島市B棟の外構工事スキップ鳴門市M棟の内観ガレージ小松島、内部工事へスキップ徳島市O棟、基礎工事完了スキップ徳島市B棟は美装工事が入りました。スキップ鳴門市M棟は造作工事が完了しました。