]2017年3月31日金曜日スキップハウス阿南市H棟の防水工事スキップハウス阿南市H棟は、鉄骨階段と共用廊下の取り合いを工事しています。廊下は木造なので、取り付けが出来た階段の形に合わせて、取り合いを造作しました。木造部分にはベランダと同じFRP防水をかけました。この後、保護塗装を塗って防水工事は終了します。ガラス繊維をエポキシ樹脂で固めたFRP防水は軽くて丈夫なので、今の木造住宅では防水工事の主流です。スキップ阿南市H棟2017年3月30日木曜日スキップハウス徳島市M棟の境界工事スキップハウス徳島市M棟の境界コンクリートの工事の様子です。前面道路から奥に向かって、敷地が高くなっているので、境界の土留めコンクリートは2段になっています。現在は東側土留めの、立ち上がり部分のコンクリートを打ったところで、固まるのを待っています。続いて北側、西側の土留めにかかり、建物本体の工事は、確認申請が降りる来月後半からの予定です。水道局の圧力検査スキップハウス徳島市K棟は、水道局の検査を受けました。水道局へ事前に届け出をしている図面通りに、メーターボックスや給水箇所の位置を一通り確認したあと、最後は圧力検査。通常かかっている水圧の5倍程の圧力を、建物内の配管にかけて水漏れが無いか確認します。事前に確認はしていますが、いつもこの時は緊張します。スキップ徳島市K棟2017年3月28日火曜日スキップハウス阿南市H棟は階段がつきました。スキップハウス阿南市H棟は、鉄骨の階段を設置しました。鉄骨階段は亜鉛メッキされているのでピカピカです。階段スペースの中へ、レッカー車で吊り上げて少しづつ移動していきます。最後に左右のクリアランスを見ながら固定。綺麗に光っている階段ですが、建物工事の終盤に防滑シートを貼って仕上げるので、見えなくなってしまいます。スキップ阿南市H棟2017年3月27日月曜日スキップハウス徳島市の舗装工事の様子です。スキップハウス徳島市K棟の最後の工事、舗装工事の様子です。年度末の道路工事で、舗装屋さんのスケジュールいっぱいの中を来て頂いたのですが、さすがに段取りが良く、広い駐車場を下地一日、舗装は一日かからずの工事でした。端にある排水口へ緩やかな勾配をとり、綺麗にアスファルト舗装ができあがりました。その後のライン屋さんも、これまた段取りが良く、ラインを引く人、文字を入れる人、資材を運ぶ人、車止めを設置する人、流れ作業のように進み、工事は一時間ほどで終了。あっという間に次の現場に走って行かれました。スキップ徳島市K棟2017年3月26日日曜日つまえるハウス工事開始つまえるハウス徳島市K棟の工事が始まりました。建築確認に必要な条例宅地申請が降りてきて、土地の造成工事を行います。最初は、土地の周りの境界コンクリート工事から。境界付近の高低差がある場所は、土を撤去していきます。ここではフェンスを同じ高さで延長していく、コンクリートの基礎を作っていきます。他の所も土留め基礎を並行して作っていて、現在は鉄筋組み中。建築確認ももうすぐ降りてくる予定ですので、本体の基礎工事も順次始まります。まえるハウス徳島市K棟2017年3月25日土曜日スキップハウス阿南市H棟の外部工事スキップハウス阿南市H棟は外部を囲う工事をしています。ベランダはFRP防水の工事が終わり、これからアルミサッシ枠を取り付けます。グレー色のFRP防水はアルミサッシの下側と重なるように巻き込んで、コーキングと防水テープで密着させ、水の浸入を防ぎます。こちらは玄関側のサッシ枠を取り付けたところです。これから防水シートで囲っていきます。早く外壁が張れるように、外部を優先して工事を進めています。スキップ阿南市H棟2017年3月24日金曜日スキップハウス徳島市K棟は建物が完成しました。スキップハウス徳島市K棟は建物本体が完成しました。一階の玄関横には大容量の収納。可動棚で靴や傘などを収納できるスペースです。キッチンには普段使う物が置けるように、壁へアクセサリーを取り付けました。洗濯スペースには、棚と物干しポールを取り付け。スキップした洋室はこんな感じ。階段左の開口は、下にある水廻りへの通風と採光の為の室内窓です。こちらは2階への階段です。照明は上下のセンサーで、人を感知して自動点滅します。階段下の靴入れスキップハウス徳島市K棟は、美装工事が入って最後の仕上げ工事を残すだけになり、階段下に配置した靴入れも引き出しが取り付けできました。普段履きの靴やスリッパ、その他の小物などの収納に便利です。スライドレールを使っているので動きはスムーズ。奥行も60センチあるので、たくさんの物が入ります。スキップ徳島市K棟2017年3月22日水曜日スキップハウス徳島市K棟は外部階段が完成しました。スキップハウス徳島市K棟は、建物本体の工事がほぼ出来上がり、2Fアプローチの外部階段も完成しました。モルタルの仕上げ塗りが終わり完成です。写真下の白い水平ラインが前面のアスファルトの高さです。そのアスファルト舗装の工事も、下地の砕石搬入が始まっていて、工事も最終段階に入ってきました。スキップ徳島市K棟2017年3月21日火曜日スキップハウス徳島市M棟の工事が始まりました。スキップハウス徳島市M棟は、境界の土留めコンクリートの工事が始まりました。写真中央の杭が境界なのですが、ここは掘削してしまうので、正確に境界が判るように、少し離れた場所に逃げ杭を設置します。上の2本が逃げ杭です。ここでは境界杭から1.5mの場所に2カ所杭を打ちました。この2本の杭から寸法を取るとすぐに境界が出ます。境界の確認が終わると、早速、掘方から工事開始です。スキップ徳島市M棟2017年3月20日月曜日スキップハウス徳島市J棟は工事が完了しました。スキップハウス徳島市J棟は、すべての工事が完了して、今日がオーナーさんと最後のご確認でした。去年の10月からの工事で、とても順調に進んだ現場でした。オーナーさんに仕上がりをとても喜んでいただいて、私も非常に嬉しく思います。照明に照らされたアプローチが、とても綺麗だったので、写真を撮ってみました。花壇と植栽が建物によく似合っています。明日から最初の方のご入居が始まります。住み心地のご感想も、機会があればぜひお聞きしてみたいです。建築確認の中間検査スキップハウス阿南市H棟は、役所の中間検査を受けました。高さや配置などが、申請図面通りに出来ているかを検査していただきました。今回の検査員の方は女性の方でした。隅々まで細かく検査していただき、無事合格しました。この現場では、壁に構造用の面材を貼って補強している部分があるのですが、こちらも中間検査の対象で、打ち付ける釘の種類やピッチ、長さまで検査項目が厳しく決まっています。スキップ阿南市H棟2017年3月18日土曜日スキップハウス阿南市H棟の外部造作スキップハウス阿南市H棟は、構造金物の取り付けが終わり、外部を囲うための造作を始めました。こちらはバルコニーです。構造用合板で下地を作り、これから表面に防火材を貼り、FRP防水で仕上げます。こちらは共用廊下の2Fです。バルコニーと同じくFRP防水をして、仕上げは防滑シートを貼ります。左に見えている開口には、玄関ドアが付きます。スキップ阿南市H棟2017年3月17日金曜日スキップハウス阿南市H棟が建ち上りました。スキップハウス阿南市H棟は2階の建て方を行いました。お天気は良かったのですが、北風が強くて工事は少しやり難かったです。写真は2階の梁の上で作業する大工さんです。吹く強い風に気を使いながらの作業ですが、お昼までにはほぼ出来上がりました。翌日には屋根下地も出来上がり、建物の形がわかるようになってきました。スキップ阿南市H棟2017年3月16日木曜日スキップハウス徳島市K棟の浄化槽工事2矢板工事が終わり、今日から浄化槽本体を埋設していきます。パワーショベルで土を掘っています。機械では取り切れない、矢板の窪みに残った土は、手作業で下に落としています。砂で周りを埋め戻して、埋設は無事終了しました。明日に矢板を撤去して、ようやく浄化槽工事が終わります。スキップ徳島市K棟2017年3月15日水曜日スキップハウス徳島市K棟の浄化槽工事スキップハウス徳島市K棟の浄化槽工事が始まりました。最初は地下水対策工事で、浄化槽を埋設する所の周囲に、長い鉄板を地中深くまで打ち込み、掘った時に周りの土が崩れないようにします。運ばれてきた鉄板(矢板と言います)と、打ち込む機械です。こちらが矢板を地面に差し込んでいる所です。地下はほぼ砂地のようで、抵抗もあまり無くスルスルと入っていきました。スキップ徳島市K棟2017年3月14日火曜日スキップハウス阿南市H棟の建て方2Fへスキップハウス阿南しH棟の建て方は、2階床の構造用合板を貼り終え、その上の柱と梁を組みました。床合板は、建物の水平方向のネジレを防ぐ構造材で、24mmの構造用合板を全面に貼ります。釘の長さや間隔も決まっていて、中間検査の項目になっています。全体はこんな感じになっていて、ここまでは1階と同じように大工さんが人力で組みました。屋根裏の梁は、またレッカー車で吊り上げます。それまで筋交いや構造金物を取り付けを行い、1階の骨組みを固めています。スキップ阿南市H棟2017年3月13日月曜日スキップハウス阿南市H棟は1Fの建て方を行いました。スキップハウス阿南市H棟の建て方の様子です。朝に運ばれてきた梁材です。梱包を解いて並べていきます。どの場所の梁材かが解るように、上面には座標を表す文字が印刷されています。これを決まった順番通りに吊り上げ、上に居る大工さんと下に居る大工さん阿吽の呼吸で、一本ずつ組んでいきます。一部屋分の梁材が組まれるとこんな感じです。手前の一段低い所は2階の廊下、中央は玄関と水廻り、奥が部屋で、この上に1Fと同じスキップ構造が、さらに乗っかっていきます。水道局の圧力検査スキップハウス阿南市H棟は階段がつきました。スキップハウス徳島市の舗装工事の様子です。まえるハウス工事開始スキップハウス阿南市H棟の外部工事スキップハウス徳島市K棟は建物が完成しました。階段下の靴入れスキップハウス徳島市K棟は外部階段が完成しました。スキップハウス徳島市M棟の工事が始まりました。スキップハウス徳島市J棟は工事が完了しました。建築確認の中間検査スキップハウス阿南市H棟の外部造作スキップハウス阿南市H棟が建ち上りました。スキップハウス徳島市K棟の浄化槽工事2スキップハウス徳島市K棟の浄化槽工事スキップハウス阿南市H棟の建て方2Fへスキップハウス阿南市H棟は1Fの建て方を行いました。設備のメーター類スキップハウス徳島市J棟は工事完成間近です。スキップ阿南市H棟は土台を据え付けました。浄化槽工事の下調べスキップハウス徳島市K棟は、外装工事が完了しました。スキップ阿南市H棟の基礎工事が完了しました。スキップ阿南市H棟の浄化槽埋設スキップハウス徳島市K棟は、器具の取り付けをしています。スキップハウス阿南市H棟の立ち上がりコンクリート打ちスキップハウス阿南市H棟の立ち上がり型枠組みスキップハウス阿南市H棟のベースコンクリートスキップハウス徳島市K棟は器具の取り付けを始めました。