外装工事スキップハウスSU棟は、外装工事をしています。外周がタイベックシートで囲えました。ガルバリウム屋根も葺けて、雨仕舞が一段落。2019SU棟スキップ2019年12月30日月曜日つまえるEN棟、外構工事つまえるハウスEN棟は、外構工事が最終盤です。建物周りの土間コンクリートが打てて、エアコンの室外機も設置。前面の駐車場も土間コンクリートで仕上げました。建物、外構工事とも、少しの仕上げ工事をして完成です。2019EN棟つまえる2019年12月29日日曜日つまえるSY棟、コンクリート打ちつまえるハウスSY棟は、ベースコンクリートを打ちました。現在は立ち上がり部分の型枠を組んでいます。3、4棟目も、コンクリートの養生期間に工事が進み、鉄筋が組めました。2019SY棟つまえる2019年12月28日土曜日スキップSU棟、上棟スキップハウスSU棟は、建て方が出来ました。下葺き材のルーフィングも敷けました。中間検査も受けて無事に合格。この後、外壁の雨仕舞から先に進めていきます。2019SU棟スキップ2019年12月27日金曜日つまえるEN棟、美装つまえるハウスEN棟は、美装工事が入りました。床の養生ボードが外れ、フローリングが現れました。この後、カーテンレール取り付けなど、仕上げ工事を行います。設備機器は給排水の試運転を行います。2019EN棟つまえる2019年12月26日木曜日つまえるSY棟、鉄筋組みつまえるハウスSY棟は、1、2棟目の鉄筋組みが終了しました。土壌処理を行い、この後は、2棟一緒にベースコンクリート打ちです。2019SY棟つまえる2019年12月25日水曜日スキップSU棟、木工事開始スキップハウスSU棟は、木工事が始まりました。土台を搬入して、早速据え付けました。土台は桧材の4寸角です。翌日には、1階のスキップ部分の床梁から建て方を始めました。2019SU棟スキップ2019年12月24日火曜日ガレージYG棟、階段造作ガレージハウスYG棟は、階段を架けました。一段の蹴上高が18cmの、緩やかで上がりやすい階段です。上がり始めの4段は横に手摺りの無い、開放感のある作りにしました。階段下には、外部からの宅配ボックスと、シューズボックスを配置して、スペースを有効利用しています。器具取り付けつまえるハウスEN棟は内装工事が終わりました。電気器具から取り付けを始めました。内外とも、工事は最終盤です。基礎工事つまえるハウスSY棟は、1棟目と2棟目の外周型枠まで工事が進みました。中は下地砕石の締固めが終わり、鉄筋組みを始めました。3棟目、4棟目も、並行して工事を始めました。先行の2棟は、今年中に基礎工事が終わり、年明けは順次木工事を始めます。造作工事ガレージハウスYG棟は、大工造作工事が進んできました。2階の壁の石膏ボードがほぼ貼れて、木製建具枠の取り付けが終わりました。LDKと洋室の間仕切りは、天井高いっぱいまでの3枚引き込み戸を付け、部屋を一体として使えるようにしました。天井造作を引き続き行い、2階の造作工事を仕上げていきます。2019YG棟ガレージ2019年12月20日金曜日つまえるEN棟、外構工事つまえるハウスEN棟は、外部足場解体の後、水道配管埋設が終わり、外構工事を始めました。正面は、駐車場土間コンクリート下地のスキ取り整地。建物の周りも土間コンクリートで仕上げるので、下地の高さまで整地を始めました。2つ並んだリビングの掃き出し窓の外には、一段高くコンクリートで、洗濯物干場を作ります。基礎工事つまえるハウスSY棟は基礎工事を開始しました。ここには、7棟のつまえるハウスが建ちます。基礎工事は、2〜3棟ずつ工事を進めていきます。基礎工事最初は建物全体を、ベタ基礎の砕石下地の深さまで掘削していきます。2019SY棟つまえる2019年12月18日水曜日ガレージYG棟、外壁貼り終了ガレージハウスYG棟は、外壁貼りが終了しました。正面の外壁はガルバリウム鋼板の下貼りで、フラットの無塗装サイディングです。コーキング工事を始め、下貼りの状態で防水処理を仕上げます。これは宅配ボックスのスペースで、他と同じく防水処理を行い、ガルバリウム鋼板を貼った後、ボックスを埋め込みます。建物全体の土の掘削まで工事が進みました。共同階段のスペースです。この後は、建物内の水道配管埋設を行います。完成ビーチハウスは、全ての工事が完了しました。ブルー棟とグリーン棟です。植栽と飾り付けも終わり、この後写真撮影です。駐車場は、砂浜をイメージした模様と貝殻で仕上がりました。2019KW棟ビーチ2019年12月15日日曜日つまえるEN棟、内装工事つまえるハウスEN棟は内装工事をしています。現在、水廻りから壁のクロスを貼っています。この建物は、全ての部屋のクロスを、白基調のクロスで統一しています。2019EN棟つまえる2019年12月14日土曜日つまえるSY棟、着工つまえるハウスSY棟は、確認申請が下りてきました。現場では建物の保証申請に必要な地盤調査を実施。建物の建つ位置の四隅と中央の5カ所を調査します。ここに建つ7棟全ての地盤調査を一度に行い、結果は全ての棟が問題なし。この後、いよいよ基礎工事に着工します。立上り部分の位置墨を出し、型枠を立てました。コンクリート打ち作業を開始。ポンプ車を使っての作業は1時間ほどで終わりました。この後、天端をキレイに均す、レベラーモルタルを流し込んで仕上げます。