ブログいよいよ地鎮祭・・のはずが??20170712建築会社さんの入札も済み、建築の確認申請も終わり、7月18日大安吉日に地鎮祭を執り行うことに・・なるはずでした。じつは、6月終わりに大変なことが判明していたのです。実現したいと思っています。なんかも増設できれば、と思っていたのですが、このことが問題に。医療施設よりも、福祉施設の方が、耐火基準など、建築にあたってクリアしなければいけないハードルが高いのです!!つまり、医療施設として作った現在の設計では将来福祉施設を増設するする際には大幅な改修が必要になります。何千万とか億単位・・?これまで通常よりも時間と回数をかけて検討を重ねてきたつもりでしたが、思わぬ所に盲点がみつかりました。いえ、建築開始後に判明するよりはずっとよいはずです・・。設計の構造計算のやり直し、確認申請のやり直し等が必要なため、開業時期が予定通りできるかどうかが危ぶまれますが、なんとか関係者各位にご協力いただいてリカバリーしていきたいです。