工事中の様子は、このページでご説明させて頂きます。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。キシラデコール(防腐剤)■工事前の状態です工事前の全体の様子になります。■足場の組み立て本日の、仮設足場の組み立てです。お車の移動を、ありがとうございました。明日は、建物の高圧ジェット洗浄にお伺いします。高圧洗浄ご近隣の方々の飛散防止対策で、モニエル瓦屋根廻りにブルーシートを張ります。洗浄は、モニエル屋根から洗浄します。経年の汚れとカビ、藻類を落としてきれいな塗装素地を確保します。こちらはお打合せの雨樋内部、足場がないとお掃除できませんので。外壁サイディングと付帯塗装ヶ所、お庭床廻りを洗浄して完了です。■塗装前のビニール養生です本日は、ビニール養生を行います。各所、塗料が付着しないよう守ります。付帯塗装の準備を行います。写真は、幕板のジョイント部。既存の古いコーキング材を撤去。先程のジョイント部分の、コーキング止水。幕板のクギ頭も、止水します。各所、止水処理を行ってからの塗装工程。施工後の、塗膜剥離を防止するためです。続きまして、スウェーデンハウス特有のサッシ廻りのコーキング。木製サッシ1ヶ所1ヶ所、全てに施工します。下塗り午後からは外壁サイディングの下塗り工程。刷毛で細部からきちんと塗り込みます。本日の最後に付帯塗装の幕板と軒天を進めて、終わりにします。明日もよろしくお願いいたします。本日は、モニエル瓦屋根を進めます。写真は、棟瓦のビス締め直し。スウェーデンハウスで、新築時にモニエル瓦を施工されたお施主様は、1か所1か所見直します。続いて、モニエル本体の下塗り。モニエル瓦には、スラリー層という層があります。スラリー層対策として専用の下塗り材をたっぷりと塗り込みます。今回は遅延浸透タイプの下塗りです。下塗りの硬化時間を遅くした塗材で、通常の下塗り材よりモニエル瓦内部に浸透して上塗り材を守ります。下塗り2回目NTスラリープライマー(遅延浸透タイプ)、2回目の塗布。下塗りの仕上がりチェック光沢も出てきて、塗料メーカーの指導の通りあめ色まで塗り込みました。屋根の横、ケラバ部分も。中塗りお天気も回復して、工事再開です。外壁サイディングの、中塗り工程です。後日、上塗りを行います。■付帯部の塗装です付帯塗装は、破風板と軒天も同時に進めました。■モニエル瓦の作業モニエル屋根は昨日の雨の影響で施工は控えましたが明日以降、残っている箇所もありますので後日、進めてゆきます。下塗り(見直し・追い塗り)本日もモニエル瓦のNTスラリー下塗り工程です。各所、きちんと塗り込みます。後日、密着試験を行います。上塗り続いて、外壁サイディングは上塗り工程。超耐候のプレミアムシリコンで。お天気が不安定なため、少しでも室内に日が入るよう配慮して帰ります。下塗り試験お天気の回復後は、下塗り工程の密着検査です。モニエル瓦は特殊な瓦の為、中塗り上塗り前にチェックしております。強力な粘着テープにて。写真は、こちらの箇所ですがその他複数個所にてチェックしてから、中塗り工程に進みます。次に、破風板の付帯塗装準備。既存破風板が雨水を吸水して劣化を促進していましたので、防水材にて止水します。本日から遮熱スーパーパラサーモシリコンの、中塗り工程です。先日の密着検査経て、丁寧に施工します。各所、中塗りの様子です。太陽光の影響で写真では確認しにくいですが、中塗り後の全体の様子です。上塗り本日は外壁サイディングの、上塗り工程から開始します。写真は、上塗り前の細部の刷毛取り。狭い箇所もきちんと、塗り込みます。続いて全体は、ローラーで仕上げます。仕上げ午後は、モニエル瓦屋根を仕上げます。■塗り残しがないようにモニエル瓦屋根は、屋根足場の柱の根本を施工して。完成の、全体の様子です。続きまして、付帯塗装の雨樋は下塗り密着プライマーの塗布。幕板と破風板は、ラジカル制御高耐候シリコンで仕上げます。本日は、スウェーデンハウス特有の木製サッシ廻りの止水処理です。コーキング用密着プライマーの塗布。必要箇所に、コーキング材を充填して完成。■工事のポイントこちらは、木製サッシ廻りの飾り幕板。幕板と幕板のジョイント部を、止水します。この箇所をおざなりすると、施工後に早期の剥離を引き起こすことがあります。雨トイ昨日下塗り工程の雨トイは、ラジカル制御高耐候シリコン。最後に、外壁サイディングの古く劣化した既存コーキング材を撤去して、本日は終わります。コーキング外壁サイディングは、昨日の続きです。古いコーキング材の撤去後は、専用密着プライマーの塗布。3面接着防止の、ボンドブレーカー貼り付け。(コーキング材の伸縮性能を、最大限引き出します!)新規コーキングコーキング材は、SRシールH100。ヘラ等で充填して、完了。続いて、お打ち合わせのドーマー部のサイディング補強です。経年の熱収縮で、反り返った箇所の補強。止水処理の為、コーキング材を先ほどの下穴に充填。念のため、ステンレスビスにもコーキング材を。ご確認ください昨日のドーマ回り塗装仕上げ後の様子です。続いて本日の工事ですが、スウェーデンハウス木製サッシの施工です。お打ち合わせのキシラデコール塗装、1回目の施工。午後も、午前中の木製サッシ塗装を進めます。写真は、キシラデコール塗装2回目。各所、木製サッシ施工後の様子です。明日も、よろしくお願いいたします。下塗り本日も、付帯部の施工を進めます。サッシ廻りの、幕板下塗り。中塗りラジカル制御高耐候シリコン樹脂、中塗り。木部キシラデコールは昨日の続きです。写真はバルコニー手摺塗装。キシラデコール1回目。吸い込みムラ等調整して、完了です。■バルコニー塗装(昨日の続き)バルコニー、梁の施工です。続いて、バルコニー柱。木製サッシも、同様です。木製サッシと同時に、窓廻りの飾り幕板も進めます。ラジカル制御高耐候シリコン、1回目。本日の最後に、幕板を上塗り。今後は仮設足場の解体後に、お伺いいたします。外装の色んな所の補修工事~ジャパンテック神奈川では、工事中の様子をお客様が確認できるように作業写真を更新しております。一切の手抜きも工程も減らしておりませんので、あなたの家の塗装工事成功の為に、作業内容は参考にして頂ければと思います。塗装工事で一番大切なのは、傷みに合わせた作業内容と下地調整です。外壁3回塗りは当たり前。傷みがひどければ、4回塗り・5回塗りと増やしていきます。