2018年7月6日こんにちは。今回は、平屋ができるまでの流れを、ダイジェストで振り返ってみたいと思います。解体前(2月初旬)こちら解体前の状態。前の方は2階建で住まわれていました。土地の引き渡しが2月中旬だったので、それに合わせて更地になりました。本当は解体している様子も見に行きたかったんですが、いつのまにか終わってました。地縄張り(2月下旬)「地縄」と言われる、建物が建つ位置の目印をする日です。「地鎮祭」を一緒にやる人も多いですが、我が家ではやりませんでした。実際に貼った地縄を見ると、「あれ?意外と小さい家だなー」と感じる錯覚は、あるあるのようです。基礎工事が始まりました。基礎工事がほぼ終わり、「土台敷き」と言われる作業の直前です。土台敷きが終わった様子がこちら(3月20日撮影)この日の翌日に雪が降り、「ギリギリセーフでしたね!」と大工さんとお話したのを覚えています。当日は6時から作業を始められたようで、気を抜いて10時ごろ現場に行くとすでに1階部分の木組みが終わっていました。その日のお昼には屋根ができ、、サイディングをつける前の外壁までできました終始とてもよい天気でした。梅雨前に建てられたのがよかったとは思いますが、我が家の工事は全面的に天候に恵まれた気がします。平屋は2階が無いため早く終わると思っていましたが、結局、夕方まで作業されていました。屋根が大きいため、そこまで早く作業できなかったようです。サイディング完了(4月初旬)上棟式までは日々家が作られている様子を実感できますが、上棟以降は内装の工事がメインになるため、外から見てあまり変化がなくなります。木工事完了(4月19日)外側の工事が完全に終わり、足場が取り払われます。内覧会(4月下旬)当初の予定では4月末に引き渡しの予定でしたが、床のトラブルがあり、5月初旬に引き渡しがずれました。外構完了(5月下旬)5月の中旬から引っ越しして住み始めました。平行して外構工事を行い、完成は5月末でした。平屋は2ヶ月でできる地縄張りから、内覧会までの期間はわずか2ヶ月でした。同じ時期近くで、同じハウスメーカーさんの3階建があったのですが、こちらの工事期間は4ヶ月のようです。ハウスメーカーにもよると思いますが、平屋は短期間で建てることができるのもメリットかもしれませんね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。結局サンルームはどうなったこんにちは。以前の記事で、我が屋の平屋はサンルームをつける計画をしていると書いたと思います。実は、途中で待ったが掛かり、サンルーム計画は延期しました。読み込み中...対面キッチンの笠木はよく考えよう(失敗例)こんにちは。対面キッチンをお考えの方は、設計段階で「笠木」の考慮をした方がよいと思います。今回はわたしの失敗事例をご紹介します。読み込み中...引越費用を安くするコツこんにちは。今回は、引越しの費用を安くする方法について書いて見たいと思います。誰もが、できることならできるだけ安くしたい引越し費用。引越しの値段なんて、あって無いようなものです。読み込み中...衣類乾燥機は室内干しの強い味方こんにちは。