味:庭いじりコメント:周辺環境に注意して施工します。工事完了のお知らせ2014-02-12・節分の候、ご清栄のこととお喜び申し上げます。ありがとうございます。2月1日をもち地元のみな様のご協力のおかげで無事工事を完了することができました。長い期間ご迷惑おかけしてすみませんでした。12月末工事進捗状況2013-12-26推進工は目地工を残して完了してます。12月の進捗状況としまして、ベントサイフォン工は完了し現在2号・3号マンホールの築造を行っています。地域住民の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしていますが今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。今年は大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。刃口推進完了!2013-11-19朝夕冷え込む季節になりました。今月の現場進捗状況ですが複合推進工が今現在で150本完了し残が18本です。11月中に到達を目標とし日々励んでおります。到達立坑にて刃口推進φ1650(写真添付)が完了しました。工期が平成26年2月21日まで延期となりましたのでご報告致します。地元の皆さまには、ご迷惑をおかけしますが引き続きご理解ご協力のほどお願い申し上げます。中間立坑に到達しました!!2013-10-28木々の葉もすっかり色づいてまいりました。先月より再掘進した推進工事ですが問題の転石もクリアし順調に進んでいます。中間立坑に到達しました。左記写真は掘進機のヘッドが中間立坑に到達している状況です。再掘掘進2013-09-13初秋の候、ますますご健勝のほどお喜び申し上げます。転石による工事ストップより約1カ月いよいよ転石除去と再掘進を開始致します。転石除去を右写真のカッターヘッドの交換により行います。地元の皆さまには、日ごろからご協力をいただきありがとうございます。