低下の経過観測をするためステップ2を1ヶ月程度延長します。地下水低下期間(全工程)は、平成29年3月頃までを予定していますが、今後の進捗状況により変更となる場合があります。(1)試験モニタリングとして、P1,P7流域の地下水位を10cm程度低下させ、経過観測した。局所的であることから、今後の実施モニタリングの地下水位低下計画を見直した。(3)ステップ1として、地下水位がG.L.-2.0mより高い位置にあるP2,P3,自然流下部(上流)を本稼働した。(目標水位深度G..L.-2.0m)(4)ステップ2として、G.L.-2.0mから30cm低下させるため、P4,P5,自然流下部(下流)を追加稼働した。(目標水位深度G.L.-2.3m)(5)ステップ3・4として、P6を含む全体流域を稼働する。降雨により、地下水位が一時的に上昇した影響で目標であるG.L.-2.3m到達していない計測孔が一部あるため、さらに1ヶ月程度の経過観測をする。◎地下水位の低下が小さい観測点NO.4とNO.5及びNO.11については、自然流下部の排水バルブをφ11mmからφ25mmに拡径したことより効果が見られてきているが、まだ、G.L.-2.3mに到達していないため追加措置を講じ、さらに1ヶ月程度の経過観測をする。関連ファイルダウンロード2801010_平面図PDF形式/294.63KB管理スケジュールPDF形式/41.49KB問い合わせ先このページに関するお問い合わせは都市建設課です。Reserved.広告について。