プールができるまで綺羅里・平針店のプール工事の始まりから完成まで、工事の流れをご覧ください。NEXT01着工前プール(サイズ:5m×2.5m)の工事が始まります。NEXT02掘方工事プールの位置を確認して、重機による堀り工事を行います。深さを調整して、砕石を敷き、掘ったところを整えます。(工期:1日~2日)NEXT04土台づくり土台となる部分にメッシュの鉄筋を敷いて、ブロックを設置します。大型トラックで運ばれた商品が到着です。(工期:1日)NEXT06骨格づくりプールの骨格となる型枠(パネル)を立ち上げて組み立て、鉄筋を入れます。(工期:1日~2日)NEXT07コンクリート入れプールの床面と型枠の中にコンクリートを流し込みます。(工期:1日~2日)NEXT08プール周りの埋め戻しポンプの配管を終えるとプールのまわりを埋め戻します。(工期:1日~2日)NEXT09笠木の設置プールの縁まわりに笠木を取りつけます。(工期:1日~2日)その後、プールサイドをデザインに合わせて施工します。NEXT10床面の整備プールの床面を研磨しながら慎重に整えます。シートを張る前の清掃は、念入りに行います。(工期:1日~2日)NEXT11シートの敷き入れ床面が乾いたら、プールの内側にPVCシートを敷きます。天気の良い日に行います。水を少し入れて、シートの張りを綺麗に整えます。フィルタレーション部とステップ部をつなぎ合わせて完了します。(工期:1日~2日)NEXT13フィルタレーションの稼働プールの水を通常の位置まで入れます。フィルタレーション内部を設置、調整しながら作動させます。(工期:1日)NEXT14完成です!プールのある暮らしが始まります。