Progress2012年08月30日、残っている工事もほとんど完了しました。厨房機器のセッティングも完了し、イスや収納家具も届きました。店内は、残す所、入荷待ちのイギリス製のペンダントのみです。「枝」の棚もついて、「樹」も完成です。包み込んでくれるイメージです。イス・テーブル、収納家具のセッティングも完了。厨房も準備が始まりました。トイレへ行く段差は、踏み石ならぬ「踏み木」を置きました。無垢材の寄せ木で、使い込まれて、いい味がでる事と思います。トイレは、がらっと変わって、「赤と黒」です。左:外壁は当初、触らない予定だったのですが、最終の予算調整で何とか外部工事予算を捻出する事ができ、着手しました。下地塗り(グレー)が完了しました。テントのフレームも、既存を利用する予定だったのですが、テント生地を外したところ、腐りがあることがわかり、急遽、工場で補修をしてもらう事になりました。右:外壁には、ワンちゃん用のリードフックを取付けました。ペットも一緒に楽しんでもらえます。Progress2012年8月23日、午前中に「樹」のペイントは完成し、午後から、引き渡しとなりました。今回は、出来るだけ早く厨房を使えるようにしたいというご要望がございましたので、残工事や追加工事が多い状態ですが、取りあえず、引き渡しを行いました。左:完成した「樹」のペイント。ピンクのテープの箇所には「枝」を模した棚がつきます。右:壁や厨房機器の養生は捲られ、テーブルもきれいに並びました。テントは、既存のフレームを利用し、シートを張り替えます。新谷さんと色の確認をし、決定しました。テントの袖に取付けるサインもサイズを確認頂きました。完成まで、あとわずかです。Progress2012年8月21日、厨房機器の搬入と設置が行われました。その日は、ペイント作業は出来なかったようで、22日より、作業再開です。アシスタントの方が、先日決めた「葉」の位置にマスキングを丁寧に貼り、そこに、西山さんがペイントしていきます。写真では分かりにくいのですが、「葉」には、ハケのタッチがあり、それぞれ表情が違います。「葉」は、ガッシュのゴールドをベースに調色した色を塗ってくださっています。今回のペイントは思った以上に塗料が必要で、結局、大阪市内の画材屋のゴールドを買い占めたそうです。メーカーには、大阪からゴールドの発注が突然増えて、驚かれたでしょうね。(笑)昨日設置がほぼ終わった厨房は、大方完成していました。工事も店内はどんどん完成に近づています。西山さんとの現場での打合せで、今ペイントしている柱と反対面の柱にも、少し「葉」のペイントを入れる事にしました。描く事で、葉を揺らす風の流れや、描かれてはいない「樹」全体の大きさを感じてもらえたらという狙いです。Progress2012年8月20日、今日から、西山さんの作業開始です。事前のイラストで決めていた「葉」のレイアウトを現場で再現していきます。スケール感が違うので、バランスを見ながら、一緒に調整しました。「葉」は、西山さんご自身が描いたものをカラーコピーし、それを切り取ったピースを貼付けています。