-平成29年2月24日-13ヵ所すべての観測孔で「ステップ3」の目標水位深度G.L.-2.6mに予定どおり到達しましたので、平成29年2月16日より「ステップ4」(目標水位深度G.L.-3.0m)へ移行しました。4月中旬にすべての観測孔(宅地部)の地下水位をG.L.-3.0mまで低下させた後に、マンホールポンプ等(道路部)の水位をG.L.-3.0mまで低下させるため、水位調整を実施していきます。今後の進捗状況により工程が変更となる場合があります。(1)試験モニタリングとして、P1,P7流域の地下水位を10cm程度低下させ、経過観測した。局所的であることから、今後の実施モニタリングの地下水位低下計画を見直した。(3)ステップ1として、地下水位がG.L.-2.0mより高い位置にあるP2,P3,自然流下部(上流)を本稼働した。(目標水位深度G.L.-2.0m)(4)ステップ2として、G.L.-2.0mから30cm低下させるため、P4,P5,自然流下部(下流)を追加稼働した。(目標水位深度G.L.-2.3m)(5)ステップ3として、目標水位深度G.L.-2.6mとした。◎ステップ3は予定どおり2か月間ですべての観測孔が、目標水位深度GL-2.6mへ到達した。関連ファイルダウンロード290223_管理スケジュールPDF形式/38.62KB290223_平面図PDF形式/295.02KB問い合わせ先このページに関するお問い合わせは都市建設課です。Reserved.広告について。