良い状態でのお引渡しに向けて大切なアクションですね。コーディネーター田中でした。今シーズンの暖冬っぷりは寒さに弱い私にとっては嬉しい限りでしたが、ここのところ冷えますね~。足場も取れ、外観がよく見えるようになりました。現場の方も終盤に近づき仕上げ工事に取り掛かっております。左官さんが玄関の洗い出し作業をしていました。寒い中、水を使っての作業にはいつも頭が下がります。ありがとうございます。コーディネーター田中でした。建具や壁の高さに仮のテープで見た目のバランスを確認しながらあーだこーだと色々な意見が出ました。「三人寄れば文殊の知恵」で、最終はそれぞれのアイディアの良いとこ取りで行きます!コーディネーター田中でした。4.2019年10月18日フロア貼りフロアを貼り始めました。フロアは桧を使用します。廊下に廻り縁を取り付けるのに柱に細工をしています。本日は、お施主様と現場にて打合せ。既存の木組みに合わせて改修するため、現場での打ち合わせが重要になります。古民家の丸太が絡む部分などは悩みどころになるので方向性を決めた上でお施主様に現場でご説明をします。複雑な納まりの部分もありますので私のつたない説明でご理解頂いたお施主様に感謝感謝です。屋根垂木の取り替え一部、屋根の垂木を取り替えました。継ぐところまで瓦と野地板を剥いでそれから取り替えなので見えないところでやることが沢山あるなと思いました。床が上がって空間のイメージがわきやすくなっていました。大工さんの作業性も上がることでしょうね。マメに現場に行けず大工まかせでしたが今日は大工さんと天井高や一部の納まりなど全体の打合せが出来ました。イメージの共有って大事ですね。いろんな相談をしながら作り上げていきます!コーディネーター田中でした。床の断熱材を敷いていってます。今回はカネライトを使用しています。小屋組がこんな感じになりました。構造材をどんどん取り付けています。構造材の加工が終わったのでどんどん取り付けていっています。新たに壁になる部分やはしらを追加した部分に入れていくので大仕事です。構造材を取り付けていくのに既存の梁丸太に少し手を加えていっています。若手の大工さんが慣れた手つきで加工してます。柱が一通り終わったので、今度は構造材を追加していきます。現場で大工さんに手刻みしてもらってます。柱を入れていってます。家上げも終わり、主要構造部の柱を入れていっています。間仕切りが徐々に出来上がっていますので家の間取りがだんだんとわかるようになりました。柱の取り替えしてます。家上げが終わって基礎工事も終わったんで、これからどんどん柱の立を直したり、柱を入れ替えたりしていきます。金輪継ぎ足もとが痛んでいた柱を修繕しました。継手は金輪継ぎでしました。これからまだ100年は大丈夫ですね。今日から家下げが開始しました。家上げの時と同じでヤグラとジャッキを組み替えながらの作業になります。基礎完成〜土台敷きヤグラ以外のところの基礎が完成しました。家を下げる前に大工に刻んでもらった土台を据えてからの家下げ作業になります。19.2019年06月25日ベースコンクリート打設ベースコンクリートの打設です。ポンプ車での打設になります。上手に柱とチャンネルを避けながら打設してもらいました。配筋作業を開始しました。今回はベタ基礎にします。前の基礎といえば外周の延石の上に土台を据え柱が建っている状態でしたので今回はしっかりとした基礎になります。砕石敷き、転圧はもう終わっているのでまずは防湿シートを全面に貼り湿気が下から上がって来ないようにしてから配筋をします。今日から既存柱のホゾ加工を行います。頭の上にはチャンネルが走っているので無理な体勢での作業は出来るだけ避け、安全には十分に注意して作業しています。家上げ作業が終了しました。家上げ作業をし始めてから約一ヶ月半かかりました。これからまず既存の柱にホゾの加工をしてもらい基礎工事に入ります。家上げ作業があと1回になりました。ヤグラとジャッキを何度も組み替えながらやっとあと1回で家上げ作業が終了のところまで来ました。今日も真夏日の中家上げ作業中です。500ミリ上げ終わりました。この高さは基礎、土台の据付が終わって家を下げた時と同じ高さです。予定ではあと2回上げたら家上げ作業は終わりです。職人さんがジャッキで家を上げています。とリアルに柱や梁のきしむ音がしていました。古い柱でも加重を受けて効いています。守ってくれているんだな~と改めて感じた瞬間でした。27.2019年05月20日3回目3回目の家上げが終了しました。これで360ミリ上げ終わりました。28.2019年05月14日1回目1回目の家上げが終了しました。これからまたジャッキを取り替えて2回目の準備をします。仮に上げます今日は仮に家上げしてみると言ってました。チャンネルを井の字型に組んでジャッキもセット完了です。1回に120ミリ上げて最終的には760ミリ上げる予定です。基礎完了後に土台を組んだら260ミリ下げて家上げは完了です。既存の床から家上げ後は500ミリ上がる計算です。家上げの為にチャンネルを組み上げて行きます。家上げ前の準備が大変らしく上げ出したら早いって職人さんが言ってました。家を上げるために柱をはさんでいました。大きな鉄骨ではさんでグイグイ締めて固定していきます。次工程で、大工さんがはさんだまま作業をすることになるので作業し易さも考慮してはさむ位置を考えています。家上げ今日から家上げの職人さんが入りました。家を上げる現場は数があまりないので楽しみです。家を上げるために事前準備で柱を仮ですけど変えました。この場所はお風呂があり水周りのためシロアリに食べられていました。解体するまではわからなかったですが解体してみてわかることが多いです。仮筋交い補強のために仮筋を入れていきました。今では筋交いを入れるのは当たり前ですが、昔の家は筋交いがないのが多いです。床の解体が終わりました。床下は大引を丸太で組んで束を石で受けてました。36.2019年04月10日まだまだ解体は続きます。天井の解体は終了しました。壁の解体も大方終わりました。天井を剥ぐとこのような小屋組になっていました。竿縁天井の竿は寄せ蟻で仕事をしてました。玄関の天井は大引天井です。ここはこのまま活かすつもりです。ツバメが巣を作ってます。ここは壁の塗替えくらいであまり触らない予定です。長押は雛留めしてますね。今日から解体開始です。使わせてもらう建具を外しました。イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。