初期見積の精度を示します。精度バーと進捗バーの差異により、このバージョンの課題が計画より早いか遅いかを示します。3つのケースがあります:課題は初期見積の予定どおりに進行している。精度バーが完全に青色になっており、進捗状況バーと同じ長さです。(初期見積よりも時間がかかる)。進捗状況グラフが精度グラフよりも長い。青色部分は初期見積時間を、薄い灰色部分は課題が遅れている時間の量を示しています。(初期見積よりも短期間で終わる)。精度グラフが進捗状況グラフよりも長い。青色のバーは初期見積時間を、薄い灰色部分は初期見積で余分に見積もられた時間の量を示します。レポートを生成する場合は、以下の設定を考慮してください。修正バージョンで、レポートを作成したいバージョンを選択します。レポートにはバージョンに属するすべての課題が含まれます。「修正バージョン」がこのバージョンのすべての課題です。レポートの課題の並べ替え方法を選択します。残りの見積時間が最も多い課題を最初に表示します。残りの見積時間が最も少ない課題を最初に表示します。レポートに含める課題を選択します。このバージョンに割り当てられたすべての課題を含めます。課題ステータスは、どの課題を表示するかには影響しません。サブタスクが有効化されている場合にのみ表示されます)、このバージョンに属するすべての親課題に対し、レポートに含めるサブタスクを選択します。サブタスクが同じバージョン/別のバージョンに属しているか、またはバージョンに属していないかに関わらず、課題のすべてのサブタスクを含めます。サブタスクはこのバージョンに属していて、親課題がこのバージョンに属していない場合、素のサブタスクは常にレポートに含まれます。ユーザー負荷レポートユーザーが割り振られた作業量と、その所要時間を示します。指定したユーザーについて、割り当て済みの未解決の課題数、および残りの作業負荷をプロジェクトごとに表示できます。バージョン負荷レポート特定バージョンが完了ために処理する作業がどのくらい残っているかをユーザー別および課題別に示します。指定したバージョンについて、各ユーザーに割り当てられた未解決の課題、各ユーザーの作業負荷、およびバージョンの合計残余作業負荷のサマリをリストで表示できます。特定のプロジェクトまたはフィルターの課題の担当者に関連する作業負荷を示します。トラッキングを有効にした場合にのみ利用可能です。以下のレポートを作成することができます。課題一覧を表示します。おける課題のステータスの変更を自動的に反映させることもできます。プロジェクトと修正バージョンの進捗状況をステータス、優先度、コンポーネントおよび課題タイプ別に円グラフで表示します。マクロを動的に使用します。使用して新しいレポートを作成することもできます。レポートの作成」を参照してください。エキスパートをご利用いただけます。上でさらに操作してグラフやレポートを作成することができます。「検索結果を使用した作業」を参照してください。