レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。コミュニティに質問レポートは、プロジェクトを通して実施するアクティビティです。プロジェクト、バージョン、エピック、スプリント、課題などの情報を表示する様々なレポートがあります。レポートを設定して利用する方法を説明します。トピックを検索するレポートを生成するレポートを生成したいボードに移動してレポートをクリックします。最後の参照したレポートが表示されます。レポートの切り替えをクリックして別のレポートを見ることができます。アジャイル開発に特化したレポートが一覧で表示されます。詳しくは下記の「スクラムプロジェクトのレポート」と「カンバンプロジェクトのレポート」を参照してください。アジャイル開発固有のレポート以外のものを見たい場合は、「レポートを切り替える」ドロップダウンからすべてのレポートを選択して、「アジャイル」セクション以外のレポートを表示させることができます。詳しくは下記の「一般的なレポートで課題を分析する」を参照してください。スプリント残っている作業内容と、スプリントのゴールを達成するためのプロジェクトについて分析します。これにより進捗と実施内容を適切に管理することができるようになります。スプリントのスコープの変更を追跡し、スプリントで完了した作業と全体的なスコープとの比較の可視化を支援します。プロセスの各段階で進捗を確認できます。スプリント完了した作業と、各スプリントのバックログに差し戻された作業を表示します。これにより、チームの作業内容が多すぎないか、進捗が悪くないか、判断することができます。プロジェクト、バージョン、スプリントプロジェクト、バージョン、スプリントのサイクルタイムを表示します。これにより、現在のプロセスのデータが今後のパフォーマンスの決定に影響するかどうかが分かります。時間ごとの課題のステータスを表示します。これにより、調査が必要になるであろう潜在的なボトルネックを特定することができます。エピック時間ごとに完了されたエピックの進捗を表示します。これにより、未完了または見積もりが終わっていない作業を分析して、チームの進捗が管理できるようになります。エピックエピックレポートに似ていますが、スプリントに取り組むスクラムチームに最適化されています。指定したエピックの完了が求められるスプリントのプロジェクト数を追跡します。これにより、指定したエピックが計画通りにリリースされるかどうかを見ることができ、計画通りにリリースできないときにどうするか検討することができます。バージョンバージョンレポートに似ていますが、スプリントに取り組むスクラムチームのために最適化されています。計画されたバージョンのリリース日を追跡します。これにより、バージョンが計画通りにリリースされるかどうかを見ることができ、計画通りにリリースできないときにどうするか検討することができます。スプリント各スプリントで完了した作業量を追跡します。これにより、チームのベロシティを決定することができます。今後のスプリントで現実的に完遂できる仕事量を見積もることができます。バージョン計画されたバージョンのリリース日を追跡します。これにより、バージョンが計画通りにリリースされるかどうかを見ることができ、計画通りにリリースできないときにどうするか検討することができます。プロジェクト、バージョン、スプリントプロジェクト、バージョン、スプリントのサイクルタイムを表示します。これにより、現在のプロセスのデータが今後のパフォーマンスの決定に影響するかどうかが分かります。時間ごとの課題のステータスを表示します。これにより、調査が必要になるであろう潜在的なボトルネックを特定することができます。プロジェクトまたはフィルタの未解決の課題が作成されてからの経過時間の平均が表示されます。これにより、バックログが最新かどうか確認することができます。解決済み課題レポート時間ごとの作成した課題と解決した課題の相関を表示します。これにより、バックログが拡大傾向なのか縮小傾向なのかが分かります。赤色の領域は、解決された課題よりも作成された課題のほうが多い期間を示しています。緑色の領域は、作成された課題よりも解決された課題のほうが多い期間を示しています。円グラフレポート指定されたフィールドでグループ化されたプロジェクトまたはフィルタの課題を円グラフで表示します。これにより、複数の課題の内訳をひと目で確認できます。(フィルタを使用して)プロジェクト内の特定のバージョンの課題を担当者別にしたグラフを作成することができます。最近作成された課題レポート特定の時間帯に作成された課題の数と解決された課題の数を表示します。これにより、新規に作成される作業を把握することができます。棒グラフの緑色の部分は、作成された課題のうちの解決済み課題を示します。赤色の部分は、作成された課題のうちの未解決の課題を示します。プロジェクトまたはフィルターの課題を解決するまでに要した時間を表示します。これにより、調査が必要になりそうなトレンドや出来事を特定することができます。グループレポートフィルター用に特定のフィールド別に分類された課題を表示します。これにより、検索結果をフィールド別に分類して、各グループの全体のステータスを確認できます。プロジェクトのあるバージョン内の課題を担当者ごとに表示することができます。日付フィールドとプロジェクトまたはフィルターの場合、フィールドが設定された日付に対して課題をマッピングします。これは、一定期間中に作成された課題の数や更新された課題の数などを追跡するのに役立ちます。時間管理レポートプロジェクトの特定のバージョンに関する課題の時間管理情報を示します。注意...レポートの表はバージョン内の課題を示します。時間管理フィールドは次のように4つあります。この課題の完了にかかる合計時間の初期見積。この課題の完了にかかる残りの時間の現時点での見積。課題に要した消費時間。これは、この課題に対して記録された時間の総計です。課題の初期見積と現在の見積を比較した精度。これが経過時間と残見積もり時間フィールドの合計と、初期見積もりフィールドの合計の差異です。表の最後の行は、バージョン全体の時間管理情報の合計を示します。