進捗状況の実況ブログです。あけましておめでとうございます。冬季休業中、風が強く、心配だったが異常無し。年末に防音、防炎シートを張らなくて正解だった。今朝から雪が降った為、採暖&給油。明日から本格的な作業開始。・片付、戸締り大晦日の今日が仕事納め。毎年の事だが今年も無事故無災害で作業終了。来年の作業開始は1月3日の夕方から採暖と除雪の予定。来年も忙しいが無事故無災害で完成予定。打設の遅れで、スラブに乗れるか懸念していたが、昨夜の養生方法の変更のおかげで、最高の状態になった。金鏝押さえ部分は今朝5:00までかかったが、木鏝部分は問題無く、同じく5:00からの墨出し作業も予定通り行われ、その後の作業も予定通り終えた。朝礼後、生コン会社の社長が謝りに来たので今後同様の事が起こらない様、対策を立ててもらった。今年も残すところ後一日。明日も安全作業で締めくくりたい。いつもの採暖養生から段取替えを行った為、時間がかかってしまった。今日は今年最後のコンクリート打設だった。最後もビシッと決めてたかったが生コン会社の配車ミスで最悪のペースの打設だった。年末という事で1ヶ月前から今日の打設は予約していた。先月の災害防止協議会にも生コン会社は出席していて、月間工程表も渡し、その翌日に正式に予約した。予約した段階では他に打設する現場は無いという事だった。前に打設計画書もFAXにて送付し確認済みだった。画には当然配車台数も明記してある。担当者と生コン会社の社長が謝りに来たが、後の祭りである。謝られても出て行くものは出て行くのである。いつもの打設は15:30に完了しているが今日の打設終了時刻は19:30。すればたいした遅れでは無い様に見えるかもしれないが、一人のミスで約20人の作業員が残業しなければならないことなのだ。左官工はいつもは24:00押さえを完了しているが、明日の午前4:00頃完了見込み。翌日の作業は更に深刻。実際明日から各業者冬季休業に入るところ、現場に合わせていただいて出勤してもらうことにしている。了していた墨出し作業が午前8:00から開始に。予定の外部足場材の荷揚及び外部足場架作業は11:00から開始に。配筋作業も11:00から開始に変更。全てが1日で完了させなければならない作業な為、その日も残業になる。打設した日が20人の残業で打設翌日が25人の残業。金額に換算するといくら無駄になったか?まずは養生の成功を祈って、明日当初予定通り作業ができればよいのだが。それでも真冬日だった。(笑)外観しか載せてなかったけど、そろそろ中の様子も伝えていく予定。言っても、前々から書いている通り、躯体工事が完了するまでの間、最初はスローペースで進める予定なので暫くはこの状態。