進捗状況の実況ブログです。降っても、大量の雪が降らない為、外部工事の障害はほとんど無い。今の時期にしてはラッキー。左官、タイル工事も遅れてはいるが捗る。来週も気温が高そうな予報。このまま暫く降らない事を信じて、来週から屋上のシート防水に着手する予定。躯体工事が型枠解体・搬出を終え、完了。ELV(エレベーター)工事が始まった。内部の方も、どんどん仕上がってきているので、傷等付けない様進めていく。comment.(1/1page)。