2019年6月14日5・6月カディプロジェクト作業場建設のための調査報告_6土壁モックアップ3日目(壁の立ち上げ)5/30に続き連日で土を積み上げながら形成していく。作業員よりモックアップの大きさがないため、一度に高く積み上げるのが難しいという意見をもらい、1日乾燥させる工程を挟んだ上で、翌日にまた高さを積み上げる方が良いと判断、6/1は1日寝かすことにする。日本のモックアップ時に使用していた、木槌を作成し叩いてみる。土で練りながら積み上げているため、水分量が多く、木槌では形成できなかった。モックアップ2日目に積み上げた部分(少し乾燥し水分が飛んでいる)を木槌で叩いた。叩くと少し締まったため、手だけでかける圧力では強度が確保できていないと考えられる。2019年6月11日5・6月カディプロジェクト作業場建設のための調査報告_5土壁モックアップ2日目(壁の立ち上げ)基礎部分のみ1日放置で、壁の立ち上げは1日1.5’の高さで毎日積み上げていく。以前と同様に土と水を含ませ、麦藁を投入し放置した後、混ぜる。開口部、マテリアル調査。村長さんに昔に敷地利用形態に関してヒアリングカディ組合訪問カディ組合を訪問し、スニルさんというとお話をした。壁の素材に土壁を使うのは問題ないほか、実際にチャルカ(糸車)を使うにあたり、採光や窓、床の話を聞くことができた。2019年6月11日5・6月カディプロジェクト作業場建設のための調査報告_4土壁モックアップがスタート。採掘した土の断面に蟻の巣の穴が見られる。水と藁が混ざった土から玉を作りそれを土の中に入れていく。その作業を繰り返していく。現地の土壁構法は、以前に滋賀県立大学メンバーが篠山で確認したCOBと呼ばれる土を叩いて積み上げるものと同様のものでした。表面土をクラックさせないよう毎日メンテナンスが必要など課題はあるが、村内にも現役の職人さんがいること、作る手順や日数をある程度確認し、これから職人さんを雇いモックアップを進めました。宏くんが救援物資を持って現地入り。灼熱の暑さの中での作業が続き、一度ダウンしてしまいました。煉瓦工場の位置Kolkataにて政府公認の煉瓦のテストを行う。品質はかなり良いらしく、土が良いらしい。複数の土を混ぜ、形成し焼成する。壁に隙間を開けることで、風を取りこんでいる。2019年6月11日5・6月カディプロジェクト作業場建設のための調査報告_2調査してすぐに、ハティヤール村から全ての建設に使用する土を採取することは難しいことがわかり、周辺の村、Nima(ニーマ)村・chhanchh(チャーチ)村での調査がはじまりました。多くの村の土は、砂が多く含まれていることもあり、土壁だけの利用は難しいことがわかりました。Mitiという土が土の住宅に使われていることが判明。Bakraur村で採取可能なことも分かった。その他、瓦・合板・などの建設資材も合わせて調査をしました。