進捗状況の実況ブログです。今日も雪がちらついたが、少量。施工への支障は無かった。昼は日曜日恒例の焼肉。今日は30人程の作業員だったので、ホットプレート3個で。バルコニー廻りは、左官・タイル施工後、手が掛かる箇所なので、先行してはもらっているが、現段階で5日遅れ。タイルと左官は序盤の遅れを取り戻せないまま。なんとか流れを変えないと、予定期日には間に合わない。1日に1人の職人が張れるm2数はほぼ決まっているのに、こちらで指定した人数の確保が出来ない業者では厳しい。内部で遅れているのは、クロス貼り。内部も楽観できない模様。comment.(1/1page)。