進捗状況の実況ブログです。降っても、大量の雪が降らない為、外部工事の障害はほとんど無い。今の時期にしてはラッキー。左官、タイル工事も遅れてはいるが捗る。来週も気温が高そうな予報。このまま暫く降らない事を信じて、来週から屋上のシート防水に着手する予定。躯体工事が型枠解体・搬出を終え、完了。ELV(エレベーター)工事が始まった。内部の方も、どんどん仕上がってきているので、傷等付けない様進めていく。内部も若干遅れ気味だが、外部は深刻。工能力の見極めが甘かった。後の祭りだが、いつもの感覚で工程を組んでしまった私のミス。2社とも私自身初めて付き合う業者なのだが、やはり、一度付き合ってみなければ、わからない。今回の反省事項だった。冬なので、とやかく言っても仕方がないが安定しない天候に悩まされる。来週中旬から本格的な外装仕上作業が始まるが、週間天気予報には雨マーク。仕上げてから流されると、取り返しのつかないタイムロスになる。直前まで十分見極めてから指示を出す予定。昨日からの雪は思ったより少なくて助かった。今日から各住戸の壁・天井のクロス下地を始めた。早ければ再来週に仕上がる部屋がある予定なので仕上がった所に傷等付けないよう徹底していきたい。下の写真は外装タイル張状況。どちらもまだまだ先が長い工程。