自然素材の家づくりが評判です。)の注文住宅、工務店なら当社にお任せください。家づくりに一番大事な...お施主様とはじめて出会った頃は、息子のりっくんがまだ0歳児、ママも育児休養中で「子供も産まれたしそろそろ家を建てようか」と土地探し・住宅会社探しをされている時でした。話し合ってつくっていきました。整理収納アドバイザーと考えた、適量で適所な収納計画。洗面横に大きな収納スペース。・・・、これからママが職場復帰するので忙しい共働き夫婦の毎日をサポートするおうちとなりました。子供の成長とともに打ち合わせの間にお母さまから手作りの美味しいお菓子をいただいたり、りっくんの1才のお誕生日を迎えたり、楽しくもうれしい時間を積み重ねていきました。鉄筋が組まれています。この配筋が終われば次はベースのコンクリート打設に入っていきます(*^_^)bその前に「配筋検査」を受けることになっています。12月27日(金)今日は、配筋検査がありました。その後、水道屋さんが来て排水のスリーブを入れていました☆1月8日(水)年末年始のあいだに進んだ基礎工事のようすです。1月15日(水)土台敷きのようす。コンクリートの基礎の上に土台の木材をのせていきます。心配だったお天気もなんとかもってくれて無事終了しました(^v^)これから寒さもますます厳しくなってくると思います。引き続き工事完了まで気合いを入れて...ファイトですp(・o・)q2月6日(木)1階床下地(根太打ち)ができていますね~。この上に床を施工です。よる躯体検査を受けました。検査員の人がリストを片手に、施工状況をくまなくチェックしてくれました!2月24日(月)きれいな青空の下に立派に建ってる『のびのびハウス』がとてもイイ感じでした(*・ω・)ノ家の中も工事が進んで、部屋の間取りがなんとなくわかるようになってます。́▽`)ノまずは玄関&ホール玄関からちょっと進んでコチラはトイレになるところですね。右側にピンクと水色の配管が見えるスペースが浴室です。リビングです大きなサッシも入っていて、きっと日当たり良いんだろうな~って思いますこちらは、キッチン&ダイニングになるところ写真は1階しか撮れなかったけど2階も工事が進んでいました(^_^)/3月4日(火)2階から壁・天井のボードが貼られています(*^。この後は内部仕上げです。続けて、1階の工事を進めていきます(^u^)浴室には断熱材も入っていました★彡3月28日(金)1階のほうも、壁や天井に石膏ボードが張られ、部屋らしくなっています(^-^)それぞれのお部屋の広さなども実際にわかるようになりました。大工さんは、階段をつくっていました(*^。こんなにできていましたよ(^ω^)お風呂もできています。4月14日(月)玄関に、収納棚ができました!!\(^o^)/実際に見ると、写真より大きく感じます。キッチンのカタチもできていますクローゼットの扉や収納の扉、それぞれの部屋のドアもついています(*^。^*)4月25日(金)家の中の壁・天井クロスの下地パテ完了~(*>v<)ゞ*次の工程はクロス貼りになります。話し合ってつくっていきました。玄関を進み正面の扉を開くと、洗面室と浴室につながっています。洗面室のとなりには2.5畳の収納スペース。食事スペースとリビングをわけました。事前の収納計画で、リビングはいつもスッキリするでしょう♪\(^-^)/家族でのんびりとくつろげる空間に。】リビングに置きっぱなしにはしたくないものなどを収納しておけます。】かぶとを飾るためなどで、畳の部屋がほしいとのご希望でした。打ち合わせの間にお母さまから手作りの美味しいお菓子を頂いたり、お子さんの1才の誕生日を迎えたり、楽しくもうれしい時間を積み重ねていきました。ハイハイしていた彼が今はもう走っています!!これからお子さんも大きくなって、物もたくさん増えてくることでしょうが、バッチリな収納計画のおかげできっと暮らしやすく生活できると思います(^o^)完成見学会も行わせていただきました。Typeページトップへ。