塗り替えのきっかけ当店ホームページをご覧いただき、ご依頼くださいました。施工中リポート2020年1月8日2020年1月8日(水)着工予定です。今日から横浜市のF様邸の塗装工事が始まりました。お客様並びに近所にお住いの皆様にはたいへんご不便をお掛けしてしまうとは思いますがご理解とご協力をお願いします。今日は足場組みが行われました。今日は洗浄工事を行いました。写真は洗う前の屋根です。屋根をトルネードノズルで洗っているところです。洗い終わった屋根です。洗い終わった屋根です。壁を洗っているところです。バルコニーを洗っているところです。玄関前を洗っているところです。明日は床のブルーシート養生と鉄部、木部のケレン(目荒らし)を行いたいと思います。今日は床のブルーシート養生と配線などの取り外しと各所ケレン(目荒らし)を行いました。写真は床のブルーシート養生を行った後です。壁に付いている飾りを外しているところです。壁に付いている配線を外しているところです。屋根板金のケレンを行っているところです。軒樋のケレンを行っているところです。破風板のケレンを行っているところです。竪樋のケレンを行っているところです。木部のケレンを行っているところです。霧除けのケレンを行っているところです。出窓板金のケレンを行っているところです。エアコンラックのケレンを行っているところです。水切り板金のケレンを行っているところです。雨戸のケレンを行っているところです。ガスメーターのケレンを行っているところです。明日は鉄部のサビ止めと壁の補修などを行いたいと思います。今日は」鉄部のサビ止めと補修を行いました。写真は屋根の板金のサビ止めを行っている途中です。屋根の唐草板金のサビ止めを行っているところです。破風板の吸い込み留めを塗っているところです。出窓板金にサビ止めを塗っているところです。霧除けにサビ止めを塗っているところです。水切り板金にサビ止めを塗っているところです。ガスメーターにサビ止めを塗っているところです。壁のクラックにエポキシを注入しているところです。明日、明後日はお休みをいただいて、火曜日は窓などのビニール養生を行いたいと思います。今日は窓などのビニール養生と軒裏の張替えが行われました。写真は張り直した軒裏です。