本来はシーリングを打たない箇所なのですが、水が入ってしまう施工がされてしまっていたので、シーリングを打って水が入らないようにしました。水が入りやすい箇所なので補修を行っているところです。明日はビニール養生の続きと軒裏の塗装を行いたいと思います。今日は軒裏の塗装と壁の下塗りを行いました。写真は軒裏の上塗り1回目を行っているところです。軒裏の上塗り2回目を行っているところです。壁の下塗りを行っているところです。明日は壁の下塗りの続きを行い、終わり次第、壁の上塗りを行いたいと思います。今日は残っていた壁の下塗りを終わらせて、壁の上塗り1回目と1部、壁の上塗り2回目を行いました。写真は壁の下塗りを行った後です。壁の上塗り1回目を行っているところです。壁の上塗り2回目を行っているところです。壁の上塗り2回目が終わっている面はビニール養生を外してあります。明日は壁の上塗り2回目の続きを行い、終わり次第付帯部の塗装を行いたと思います。今日は壁の上塗り2回目を行い、ビニール養生を剥がして、付帯部の塗装を行いました。写真は壁の上塗り2回目を行っているところです。軒樋の上塗り1回目を行っているところです。エアコンラックの上塗り1回目を行っているところです。霧除けの上塗り1回目を行っているところです。出窓板金の上塗り1回目を行っているところです。水切り板金の上塗り1回目を行っているところです。明日は付帯部塗装の続きを行いたいと思います。今日は付帯部塗装の続きと屋根の下塗りを行いました。写真は竪樋の上塗り1回目を行っているところです。換気フードの上塗り1回目を行っているところです。屋根の下塗りを行っているところです。屋根の下塗りを行った後です。屋根の下塗りを行った後です。明日は付帯部の塗装の続きと屋根のタスペーサーを入れる作業を行いたいと思います。今日は付帯部の塗装と木部の塗装を行いました。写真は木部の上塗りを行っているところです。出窓板金の上塗り2回目を行っているところです。霧除けの上塗り2回目を行っているところです。水切り板金の上塗り2回目を行っているところです。明日は天気が悪そうなので、各所取り付けなどを行いたいと思います。今日は付帯部塗装の続きを行いました。写真は破風板の上塗りを行っているところです。換気フードの上塗り1回目を行っているところです。ガスメーターの上塗り1回目を行った後です。竪樋の上塗り2回目を行っているところです。エアコンラックの上塗り2回目を行っているところです。水切り板金の上塗り2回目を行っているところです。明日は屋根の上塗り1回目を行いたいと思います。今日は屋根の塗装と付帯部の塗装を行いました。写真は屋根板金の上塗り1回目を行っている途中です。屋根の上塗り1回目を行っているところです。屋根の唐草板金の上塗り1回目を行っているところです。屋根の上塗り1回目を行った後です。唐草板金の上塗り2回目を行っているところです。水切り板金の上塗り2回目を行っているところです。換気フードの上塗り2回目を行っているところです。ガスメーターの上塗り2回目を行った後です。月曜日は屋根の上塗り2回目を行いたと思います。今日は雨戸のサビ止めと各所取り付け作業を行いました。写真は雨戸のサビ止めを行った後です。壁に付いていた飾りを取り付けているところです。配線を取り付けているところです。エアコンテープを巻き直しているところです。エアコンパテを新しいものに替えた後です。給湯器の配管テープを巻き直しているところです。明日から天気が悪い予報なのでお休みになってしまうと思います。天気が良くなったら屋根の塗装と雨戸の塗装を行いたいと思います。今日は雨戸の塗装と屋根の塗装と各所手直しと掃除を起行いました。写真は雨戸の上塗り1回目を行っているところです。屋根の上塗り2回目を行い仕上がった屋根です。明日で塗装作業は完了します。破風板の板金を巻く作業は明日から始まる予定です。今日は雨戸の上塗り2回目を行い、各所手直し、掃除を行いました。塗装作業は今日で完了いたしましたが、明日破風板の板金工事を行い、6日に足場の解体工事を行い工事が完了となります。今日は破風板にガルバリウム鋼板の板金を設置する工事を行っています。リペイント湘南では、破風板を巻き込むように板金を取り付けることはせず、このように尾垂れ(雨水を下方に落とすために意図的に端末を立ち下げること)にして板金内部に雨水がたまらないようにしています。今日は笠木の端末シーリングを行い、午後から足場の解体工事が行われました。何事もなく解体工事が終わりすべての工事が完了となりました。