F様邸エクステリア工事進捗状況わたしたちイゲタヤE&Rは、「お客様の夢をカタチに...」を合言葉に、ここ日野市南平から日野市・八王子市を中心に近隣にお住まいの皆さまへ日々エクステリアのご提案をしております。こんにちは、イゲタヤE&Rプランナーの大貫雄三です。慣れないながらも、これからこのBlogを読んで下さったエクステリアに興味がある皆さまへ少しでも役に立つ情報を書いていきたいと思います。今日は昨日とは打って変わって朝から梅雨らしい雨模様に見舞われました。気温も最低気温が20°Cを下回った様で、5月上旬ぐらいの涼しさとの事です。久しぶりにエアコンを付けなくても涼しい1日でしたね。雨の方もお昼ぐらいには何とか止んでくれて、外仕事をしている我々にとってはとても助かりました。いう事で、本日も早速施工現場の進捗状況をご報告いたします。昨日まで様々な部材の加工作業を行っておりましたが、本日よりいよいよ本格的に組付け作業に入ります。本当は午前中から行う予定だったのですが、早朝からの雨のために時間をずらし、雨が止み始めたお昼過ぎより作業に入り始めました。先日組み付けたウッドデッキに板やシートにて傷つかない様に養生を施し、早速加工した部材の数々を搬入していきます。今回ご提案したこの中庭空間には屋根部にて新たに照明を設置します。そのため、元々設置されておりますスポットライトを右の写真の通り撤去し、その配線をむき出しの状態にしました。どの様な照明が付くかは後々のお楽しみという事で。組み付け作業に入ります。屋根を支える柱の設置作業からです。先日設置した柱の固定部材にまずは柱を実際にあて、設置位置等の狂いが無いかを綿密に確認します。ちなみに右側の写真は、その柱の上部の様子ですが、梁・飾り帯等とのシビアな位置関係がお分かり頂けると思います。前回のBlogにてご説明した通り、何度も寸法取り等を行っていた理由がこれでお分かり頂けたと思います。屋根を考える上で大切な事は、「水勾配」です。今回の屋根構造は、中心から左右に勾配がとられておりますが、同時に後ろから前へ微妙に勾配を取らないと、水溜り・そして雨漏りの原因となってしまいます。そこで、前柱のみ基準高から数十ミリ短くして勾配を取る様にします。先程スケールにて必要寸法を割り出した所で、左上の写真の通り切断機で慎重に柱をカットし、再度設置場所に柱をはめ込んで寸法を確認します。事前にある程度の寸法等を正確に割り出していたので、カットは一発OK!担当職方であるIB建工の飯村さん(親方)と息子さんとの息もピッタリ!流石の一言に尽きます。柱の高さ等が定まった所で、いよいよ固定していきます。固定する際に使用する重要な部材が、左の写真の大きなドリルビスです。このドリルビス、頭が六角ボルトになっているため、電動工具にて強力なトルクを掛けて締めつける事が出来るのですが、もう一つ重要な特徴があります。それは、”ステンレス”であると云う事です。理由として、アルミ金属に通常のユニクロームビスで止めますと、化学反応を起こしてアルミが腐食してしまいます。(アルミの表面が白く粉をふいた状態が、アルミの腐食(つまりサビ)です。)それを防ぐために必ずステンレスビスで止めて行きます。その代わり難点としまして、一個当たりのビスのコストが通常のビスの何倍にも膨れ上がる点が挙げられます。そのため、あまり一般的な部材ではありませんが、今回の様な施工においては十二分に効果を発揮してくれる部材です。いう事で、このビスを使いまして右側の写真の通りしっかりと固定されました。この上にデッキ材が覆うため、納まりは非常にスッキリした物になります。その他、三箇所にも同様に屋根柱が設置されました。事前に綿密な寸法取りと部材加工を行ったお陰で、スムーズ且つ絶妙な位置に柱を納める事が出来ました。後でレーザーをあてて寸法の狂いを見ましたら、数ミリの狂いもないまさに「正確すぎる」納まりです。担当しているIB建工さんの技術力に感服です。本日の工程は午後からのため、残念ながら柱立てで終わってしまいましたが、今後の進捗状況が非常に楽しみになってきました。今回のF様邸での施工、実はその他にもメーカーでも思い付かない様々な創意工夫を行っております。今日行った柱建ても、その一部分にすぎません。更なる工夫がどの様なものなのか、是非次回のBlogもご期待頂ければと思いますので、宜しくお願いします。10-5TEL:042-591-8497メールお問合せはこちら施工エリア東京都の以下地域となります。Encryptにより保護しております。