この目が小さすぎると水はけが悪くなります。「鬼真砂」と「海砂」を混ぜます。真剣な表情の岡田博之さんです。このままも使用しますが、土と混ぜる用としてを3cm位に切断ます。これが昔農家などで使用していた「押し切り」です。岡田左官によって準備して頂きます。仕上がりはこんな感じです。工事開始(古い土間撤去)いよいよ工事当日になりました。作業中は粉塵がかなり予想されますので店内をしっかりと養生します。強制的に粉塵を外へ排出します。古い土間を崩していきます。約13~15cm位、掘り下げました。バラスひきバラスをひき始めました。最終土間仕上がりの高さより9cm下がったところに合わせます。下地バラス3~4cm、土間1層目5cm、2層目5cmの予定です。本来なら土間が10cmですので10cmに合わせるのですが、土間を叩く事によってバラスも下がるので最終仕上がりより9cm下がったところに」あわせます。わかり易く図にするとこんな感じになります。土はたたく事により約半分の厚みになります。頑張って綺麗な写真を撮ってみました。本日がんばってくれた道具達です。土と配合する「消石灰」と「にがり」です。物凄い量です(汗)これも一緒に混ぜるもので「すさ」といいます。仕事の前にみんなで記念撮影です。3台のたらい型ミキサーで土の調合、練りを行いました。消石灰も入れますのでマスク、ゴーグル、手袋を装備します。最初に5cmほど土を入れて、藁をひきます。その後また5cm土をいれます。藁が散らばっているように見えますのは隣に土を入れた時への繋ぎとする為です。叩くコツは上に振り上げ、下ろす時には力を入れない事です。手前が少し土を盛って藁を置いた所、その奥は藁の上に土を置いた所、一番奥は土のレベルを出してから叩いた所です。横割れが無い様に、絶えず藁が横に出ている状態にしています。休憩後もミキサーは3台がフル稼働しています。たたく人員とのバランスがちょうど良かったです。規定の水の量はありますが、真砂土の水分が部分的に違うので、左官の手によって微調整します。叩きが均一になるように注意します。バラスの上に5cm土を入れて、藁を引いてまた5cm土を入れて計10cmの土をいれました。叩く事によって半分の5cmの仕上りになりました。この時点で那智石を適量撒き、叩きました。那智石は次回の土間工事の時期を知らせる目安の為です。中一日空けて2層目の作業です。1層目の上に藁をひきます。藁をひいた上から土を入れて馴らします。土は5cm盛りました。後から仕上げで5cm入れます。最初の5cm分を入れて叩いたので、2回目の土入れに入る前にレベルを確認します。最終になる土入れです。藁もひいた上に5cm盛ります。手前側が朝叩いたところに藁をひいています。奥は更に最終の5cm盛ったところです。土に埋まっている緑のテープの上場が最終仕上りの高さです。石のキワなどを水をつけたコテで固めます。水分が多いと固まりやすくなります。せっとう(げんのう)で板を叩いて締めている所です。叩き器具の中で゙仕上げの叩き作業です。隅もしっかりと叩きます。叩き作業で使用しました。道具達もお疲れ様でした。皆の努力でついに仕上がりました。たたきの土間は物凄く手のかかるものでした。土間がある生活にはその努力以上の価値があるように思えます。した日本の良い文化を後世まで残していけたらと思っています。著作権侵害行為を固く禁じます。