ZEH+の交付決定通知が届き次第、着工していきます。3.2019年08月18日BELS表示BELS表示を取得しました。☆が5つはZEH基準を満たしていることを意味します。T様邸はコの字型の複雑プランですが太陽住宅では間取りの制約なしにZEH補助金が可能です!計画から計算、申請まで全て当社スタッフで行います。地盤の地耐力(支持力、沈下量)を調査し基礎仕様、改良の可否を判断をします。表面波探査の原理では硬い土質ほど表面波が速く伝わります。5.2019年09月06日ZEH+交付決定ZEH+の交付決定通知書がきました!着工前写真をしっかり撮ってます。地鎮祭を執り行いました。T様、誠におめでとうございます。根切り工事に入りました。「鎮め物」を建物の中央部分に納めました。工事の安全、完成後のご家族の安穏と幸福をもたらすと考えられています。地業とは基礎を支えることが出来るよう地面を加工することです。基礎の底盤の下に砕石を敷き詰めしっかり転圧をかけて締め固めています。砕石の厚みは120mmです。よる検査も行われました。図面通り、適確に施工されています。基礎の立上り型枠を設置しています。T様邸は基礎断熱です。基礎断熱T様邸は基礎断熱です。床下エアコンを採用していただいたため基礎内部をぐるっと断熱材で覆います。床下に外気を入れず室内と同じ温熱環境にする工法です。建て方工事112時の様子です。2階の壁を起こしています。建て方工事215時の様子です。垂木まで上がりました。建て方工事317時半の様子です。野地板を貼っています。あと少し!ボリュームのある物件で日も短くなってきたので職人さん達頑張っています。建て方工事4明日の天気に備え、大工さんが野地板を張りつつ板金屋さんがルーフィングを敷いていきます。段取り良く進めました。18時、無事に上棟いたしました!T様誠におめでとうございます!!!労いのお言葉やお食事ありがとうございました★16.2019年10月11日サッシ取付けサッシの取付けが行われました。リクシル、サーモスXのブラックです。窓の性能は家の性能に大きく関わってきます。照明、スイッチ、コンセント位置やカウンター、棚の形状・高さの打合せを現場でしました。トや生活スタイルなどイメージをしながらの打合せとなります。住宅の耐久性と快適性向上のためには非常に重要な役割を果たします。断熱工事が完了しました。断熱材はウレタンの現場吹付断熱です。壁と天井に隙間なく施工することができます。床張り工事開始フローリングの施工が始まりました。ウッドワン無垢ピノアースです。傷がつかないよう施工後すぐに養生をします。玄関のアクセント部分は木目調のサイディングです。イメージ通りの素敵な雰囲気になりそうです★22.2019年11月05日UB据付完了ユニットバスの据付が完了しました。ショールームでお選びいただいた色・仕様です。ユニットバスを選んでいます。23.2019年11月15日WICLの棚設置ウォークインクローゼットの中の枕棚が設置されました。この下にはパイプも付き沢山洋服が収納できます★24.2019年12月21日クロス貼工事クロス工事が順調に進んでいます。T様邸は奥様のセンスでとても良くまとまっています!完成が楽しみですね♪25.2020年01月29日お引渡しお引渡しをいたしました。T様邸はZEH+&先進的再エネ補助金案件です。広い土間スペースが内と外をつなぐ縁側。注文住宅リビングの吹抜けから明るさと気配を。除く)物件情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。