09:23:33)追加された行はこの色です。削除された行はこの色です。"&ruby(ケストレル){Kestrel};((長元坊(ハヤブサの一種)の意。))"~~[[アグスタウェストランド]]社の大型[[対潜>対潜ヘリコプター]]/輸送ヘリコプター・[[AW101]]の派生型のひとつ。~[[アメリカ海兵隊]]が大統領専用ヘリ「マリーン・ワン」として用いてきた[[VH-3>SH-3]]及び[[VH-60「プレジデント・ホーク」>UH-60]]の後継((前者は原設計から50年近く経過して老朽化・陳腐化が否めず、後者は(原設計である[[UH-60]]由来の)[[キャビン]]の狭さが問題となっていた。))として開発・発注された。~~本機は当初、2005年に[[ロッキード・マーチン]]社が「US-101」として[[ライセンス生産]]契約を締結するも、技術的問題から挫折((その40年前、ロッキード・マーチンの母体であった[[ロッキード]]社も[[AH-56]]で同じようなミスを犯している。~計画は[[ベル・エアクラフト]]社に引き継がれ、2008年に初飛行を行うところまでこぎつけた。~~しかし、開発に当たって1,900項目にのぼる膨大な要求項目((代表的なところでは「核爆発に伴う強力な電磁パルスからの防御」や「[[キャビン]]内にキッチンを設けること」などがあった。))が出されていたため、開発費が極度に高騰。~最終的には開発費112億ドル・機体単価4億ドルにも達してしまい、プロジェクトは実質的な破綻に陥った((ちなみに、[[イージス艦]]([[タイコンデロガ]]級[[巡洋艦]]及び[[アーレイ・バーク級駆逐艦(フライトIIA)>アーレイ・バーク(駆逐艦)]])一隻が約10億ドル、[[F-22]][[戦闘機]]一機が約1.6億ドル程度、[[VC-25]]一機が約3億ドル程度である。~そして2009年6月、当時のバラク・オバマ大統領の意向により調達中止が決定された((この時点で2機が完成し、7機が組立途中であった。ちなみに、プロジェクトが予定通り進めば2017年までに27機が調達される予定であった。~そして2009年6月、当時のバラク・オバマ大統領の意向により調達中止が決定された((この時点で2機が完成し、7機が組立途中であった。ちなみに、プロジェクトが予定通り進めば2017年までに27機が調達される予定であった。))((これと同じ時期に、[[空軍>アメリカ空軍]]の[[戦闘捜索救難]]ヘリコプターとして採用が決まりかけていた[[HH-47>CH-47]]もキャンセルされている。~>この決定により、大統領専用ヘリコプターとしては従来のVH-3Dを改修して充てることが検討されたが、2014年5月になって、[[海軍>アメリカ海軍]]は本機に代わる機体の調達を決定。~これを受けて[[シコルスキー>シコルスキー・エアクラフト]]は、開発済みの[[S-92]]を母体とした機体を「VH-92」として納入することを決定している。