...本当にどうしようもないのでしょうか?正確に見積もるために気をつけること見積もりがずれる理由は分かりました。いうことは、それを潰せば正確に見積もりができるはずです。やったことないものには見積もりなんて付けられない...じゃあどうすればいいのでしょうか?答えは単純で、「分からないところを潰すための時間に見積もりを付ける」です。開発チームの成長」なので、分からないところをどんどん減らすのはとても重要です。調査は1日ガッツリ取ってやるのもいいですし、半日集中で終わらせるのもいいでしょう。調査issueは正直「自分がどこまでやるか、どれだけ時間をかけるか」で見積もりを振ればそれでOKです。本来やりたかった作業issueは、調査issueが終わりやることが明確になった段階で改めて見積もりをしましょう。調査にポイントを振ってしまうと、最初は見た目の総ポイントが増えます。長期目線で見ると、次似たようなissueを見積もるときは、わからない点は既に潰せている状態で見積もることが出来ます。したがって、開発チームの見積もりと出力が段々と合うようになってきます。あとはこの繰り返しで、正確な見積もりを出せるように調査issueを先に消化し懸念点をなくしていくと、自然と強いチームになっていきます。まとめスクラムにおいて見積もりがずれる理由スプリント計画時点で、開発メンバー間でissueへの理解度がずれているから単純に、やったことがないから正確に見積もるためのポイント分からないところを潰すための時間に見積もりを付け、どう作業すればいいのか分かった状態にする全部見通しが立った時点で、改めて作業issueに見積もりをする見積もりが正確になれば、無理なissueの積み方もしなくなるので残業もなくなるはず。requestStockLike5@mass-minスタートアップスタジオGAOGAOで働くWebエンジニア。エンジニア向けコリビングスペース「GAOGAO-TOKYO」運営長。PHP、Rubyが得意言語です。エンジニアメンバーが在籍し、0→1開発特化のプロフェッショナルが集まっています。upLoginユーザーは見つかりませんでした。