kuronekoこんにちは、黒猫です。今回は、当サイトで前期試験の際に最も閲覧数の多かった「クリティカルパス」を求める問題に的を絞って、平成30年度・学科試験(前期試験)の解説をしてみたいと思います!ほぼ毎回出題されている「ネットワーク工程表」についての問題。出題形式は大きく変わらず、示された工程表の「クリティカルパス(工事に必要な日数)」を求める問題です。No.51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は、次のうちどれか。図中のイベント間のA~Gは作業内容、数字は作業日数を示す。No.30下図に示すネットワーク式工程表で表される工事において、Eの作業日数を短縮して7日にした場合、全体工期は何日短縮されるか。土木の方は、純粋にクリティカルパスを求めるだけの問題でしたね!造園の方も、基本的にはクリティカルパスが求められればOKなのですが、少し捻った問題でした(・ω・;)それでは早速、土木から解説していきます~♪まず青色ゾーンですが、A→Bに進んでも、A→Cに進んでも、掛かる日数は9日なので、3へは9日で到達します(3以降の作業は、Bの作業が完了しないと開始出来ない)。次に緑色ゾーンですが、Dに進んだ場合は16日、Eに進んだ場合は17日、Fに進んだ場合は16日、という事で、5へは17日で到達します(一番長いものを採用)。最後に黄色ゾーンですが、17+4=21日。2級土木は特に捻りもなく、3への到達がどちらのルートでも9日という少しだけラッキーな工程表でした。過去問を解いてしっかり理解していれば、スムーズに正解を導くことが出来たのではないでしょうか。落ち着いて、問題文をしっかり読んでくださいね!Eの作業が10日→7日に短縮された時に、全体工期が何日短くなるかを聞かれています。問題の解き方としては、「短縮”前”」と「短縮”後”」の2通りのクリティカルパスを求めて比較します。青色ゾーンですが、A→Bに進むと10日、Cに進むと11日、という事で4へは11日で到達します(一番長いものを採用)。次に緑色ゾーンですが、5へは16日で到達、Fに進んで19日です。最後に問題のEですが、まずは短縮前の日数を求めますね。3へは11日で到達しますので、11+10=21日となりますので、短縮前は6へ21日で到達します(緑色ゾーンで求めた19日と比較して長いものを採用)。それでは短縮後の日数を求めます。3へ11日で到達し、11+7=18日となり、短縮後は6へ19日で到達します(緑色ゾーンで求めた19日と比較して長いものを採用)。よって、答えは21-19=2日となります(Eを7日に短縮することで、全体工期が2日短縮された)。3へ到達するのが9日、などBを進んだ場合よりも短い場合、Eへ進む時に4で採用した日数で計算してしまわないよう、注意してくださいね!Eの作業はCの作業が完了すれば始める事が出来るので、Bの作業の完了を待つ必要は無いのです。いう事で、落ち着いて2通りのクリティカルパスを求められていれば、正解出来る問題でした。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントありがとうございます、励みになります。ネットワーク工程表「クリティカルパス」を求める問題を攻略!大変解り易く参考になりました。お陰でミニテストも難なく全問正解できる程理解できました。この調子で引き続き頑張ってください。