問19図に示すとおりに作業を実施する予定であったが,作業Aで1日遅れが生じた。各作業の費用増加率を表の値とするとき,当初の予定日数で終了するために発生する追加費用を最も少なくするには,どの作業を短縮すべきか。ここで,費用増加率とは,作業を1日短縮するのに要する増加費用のことである。正解を表示するエ解説アローダイアグラムの問題なので、まずはプロジェクト開始時点でのクリティカルパスを求めます。上記からクリティカルパスは「A→B→E→G」,プロジェクト全体の最短完了日数は20日であったことがわかります。開始後クリティカルパス上の作業Aが1日遅れたため、プロジェクト全体でも1日遅れてしまう計算になります。この遅れを取り戻すには同じくクリティカルパス上の作業を1日短縮してあげる必要があります。作業Eを短縮するのが最も追加費用を低く抑えられることがわかります。したがって短縮すべき作業はEになります。Reserved.▲Pagetop。