「二重峠トンネル」工事の進捗状況です(2018年7月17日現在)2018年8月20日ブログ担当のおてもやんです。いつも、かんぽの宿阿蘇のブログをご覧いただき、ありがとうございます。阿蘇市側からの「二重峠トンネル」の工事風景(2017年6月撮影)大津町側からの「二重峠トンネル」の工事風景(2018年4月28日撮影)一昨年4月の熊本地震で一部通行止めになっている国道57号北側復旧ルートとして、「二重峠トンネル」の工事が昨年6月17日から開始され、1年間以上経過しました。阿蘇市方面への主要迂回路として、大津町からミルクロードを経由していますが、国道57号北側復旧ルートとして、「二重峠トンネル」を含めた工事が24時間体制で進められています。)工事は大津町側と阿蘇市側の両側から行われており、本坑トンネルは全長約3,659mで、大津町側からは全長約1,839mのうち1,366m(約74%)、阿蘇市側からは全長約1,820mのうち771m(約42%)が進捗し、全体進捗58%です。本坑と平行して工事が進められている避難抗は、全長約3,652mで、大津町側からは全長約1,833mのうち1,601m(約87%)、阿蘇市側からは全長約1,819mのうち1,295m(約71%)が進捗し、全体進捗79%です。阿蘇市側の岩盤が予想より固く、工事は大変なようです。覆工(掘削したトンネルの壁をコンクリートで固める作業)は、トンネルの全長約3,659mのうち384m(10%)です。去る8月8日、当宿の総支配人と支配人がトンネル工事の様子を見学することができましたが、そのスケールの大きさに大変驚いていました。工事に携わる方々の大変さを痛感したそうです。暑さと戦いながらの作業で大変だと思いますが、熱中症などに気をつけて作業をしていただきたいと思います。陰ながら応援しています。今後も進捗状況をお伝えします。国道57号新ルートの完成予定は2020年(2年後)です。阿蘇へのお問い合わせはこちらインターネットでのお問い合わせ・資料請求ご不明な点がございましたらお気軽に下記のフォームよりお問い合わせください。お問い合わせ・資料請求フォームお電話でのお問い合わせお電話でもご予約・ご質問を受け付けております。お気軽にご連絡ください。PCサイトプライバシーポリシーサイト利用条件ページトップへ戻る。