柱や補強バリやら資材もどんどん搬入されてきます。*造作5日目2008年10月10日。2階は当面は事務室やストックルームとなどスタッフ専用の用途となりますが、将来的には一部、客席としても使えるよう計画しています。眺められるのはここだけ。ここは周囲を建物に囲まれ、基本的に1階は自然の光がほとんど入ってきませんが、わずかでも2階からの光が1階に落ちるよう、吹抜けを作っています。吹き抜けの下には、大きなテーブルがある客席となります。旧オパールには「おひとりさま」も多く、本を読みながら・音楽を楽しみながらひとりの時間を楽しむお客さまがよく見えます。「好きな時間を気兼ねなく過ごせる大きなテーブル席が欲しい」と施主の要望がありました。ひとつのテーブルでも、それぞれが気持ちよく過ごせるよう自然光が一番入るこの空間に大テーブル席が置かれることになったのでした。*造作10日目2008年10月15日。補強工事も終わり、着々と造作にかかってきています。水廻りの立ち上げ後、床下配管が始まっているところです。これは、エスプレッソ機や浄水器につなぐ配管。雨水や雑排などの排水は、最終的に路地の下を通って道路側の本管へと流れていきます。これは、路地の配管工事の様子。狭い路地に小型のユンボがギリギリ。この路地しか進入路がないので、資材などの搬入・搬出がここを通ります。配管と同時に整備を先発して行います。通路がふさがってる間は通れないので、資材が先に運ばれ中では大工さんの作業が着々と進んでおります。*造作15日目2008年10月20日。和風スナックだった部分の天井が雨漏りによってめくれていたところ。ここは、屋根の掛け方がちょっと複雑な造りになっていて板金で雨水を受けていたが、その板金はかなり傷んでおりました。すべての板金を撤去し、骨を組みなおして再び板金で水受けを作ります。計画では、ここはちょうどエントランスから店内に入る通路になるところです。通路右手は厨房、左手は御手洗いとなります。天井の高さも決まって造作が進んでいるところ。できるだけ天井は高いほうが開放感がありますが、むやみに高くすれば良いというものでもない。すべてを高くしてしまうと、空間がのっぺりして間延びします。高くする必要のあるところ、ないところを見極めて空間に緩急や表情を作ります。オパールの施主ご夫婦は、経営者としての視点だけでなく、オパールというひとつの世界を作ることに対して全力でぶつかってこられました。本当にたくさんの時間を費やし、打合せを重ね、日々現場が進んでいくといった感じです。現場は万事快調・スムーズに進まないときもあり、いろんな問題も数多く発生しました。そのため、夜遅くまで熱き話が弾む?こともしばしばあったのでした。問題は一つずつ解決していきながら明日につなげていく・・・そんな毎日だったように思います。*造作20日目2008年10月25日。出入口の方向を見たところ。お客さまを出迎え、お見送りするエントランスも心地よくしたいところです。旧オパールはエレベータの扉が開くとすぐ店内、という造りでした。それはそれで空間が瞬時に変わるようで私はあのエントランスが好きでした。このエントランスは、劇的な存在としての店内へ向かうためのクッション的な役割を与えています。壁の下地が見えているところはお手洗い。この窓はかつてお風呂の窓でした。庭から中を見たところです。ここは半個室の客席です。打合せなどに丁度いい具合。店内から庭を見ところ。庭は少しだけ残し、あとはテラス席の予定です。旧オパールのお客さまは喫煙の方も多く、施主はたいそう悩んでられましたが結果、テラス席と裏庭のみ喫煙OKの分煙スタイルになりました。いう私も愛煙家のひとり。分煙でと聞いて「ホっ」。外壁側には断熱材を入れて壁の下地が着々と進んでいるところ。ここは前述の「半個室」スペース。*造作25日目2008年10月30日。大体の形が見えてきました。床の土間コンクリート打ちの準備が始まる。バラスを敷きつめてからワイヤーメッシュを設け、その上からコンクリートを流し込みます。今回はもちろん湿式の床。床に水がざーっと流せてデッキブラシでお掃除できます。電気の配線と同時進行です。既存では建具がすべて木製の上、外壁の仕上げがほとんど朽ちて雨漏りの原因になっていました。外壁の下地補修をした上で新たなトタンで仕上げしています。ここは裏庭から2階を見上げたところ。*30日目2008年11月5日。着工してようやく1ヶ月ちょい。土間コンも乾き、ようやく床が出来上がりました。なんか、もう使えるやーん♪といった感じで喜んでいたのですが、ここからが先、まだ長い道のりなんです。」と安堵のひとときなのですが、さぁ、ここからは仕上げに入りますので施主も大変!現場での打ち合わせも多くなってきます。エントランスも床が敷かれて美しい表情が見えつつあります。2階は仕上げがほとんど出来上がりつつあります。路地出入口、ゲートの様子。夜、現場を出るときは工事用フェンスで囲いをして帰りますが門扉がつくとさらに安心です。カンバンと外灯はこれから施主と検討です。*造作35日目2008年11月10日。カウンター廻りの造作が進んでいるところ。カフェの「要」であるカウンターは最も重要なポイント。カウンターに立つ人、モノの見える風景をイメージしながら使い勝手のことも含め、施主とは何度も話し合いました。設計段階では、見えていい風景、ダメな風景を仕事の動線と共にイメージしながら検討していきました。奥の間のスケルトン天井。下地とともに空調・電気工事が進んでいます。見えにくいですが、ハリ束に柱番号がふってあるのを発見。昔の大工さんが「木割り」の段階で「いー1、ろ-2」というようにナンバーリングをして、どこにどの部材を使うか分かるようにしながら木を刻んでいくのです。部材は現場へ運ばれてから大工さんが組んでいきますが今も同じようにナンバーリングされてきます。大テーブルの間よりテラスを見る。外壁のモルタルが進んでいます。*造作42日目2008年11月18日。古い家ではよくあるとても急な階段でしたが1段増やすことで前よりもゆったり上れる階段にしました。奥の間の天井が貼られたところ。ハリの上は80年分のホコリがいっぱいでしたが洗いにかけて表しバリにしています。あとは仕上げの塗装で完成~!・・・とこの時はまだ楽観的。塗装では随分泣かされることに・・・。路地の顔ともなる、ゲート部分のモルタルサンプル。微妙にキラキラさせたいという施主の要望より、エッジ加工されたガラスカレットを混ぜてみる。再利用して様々な用途に使用されています。青、緑、茶、白の4色があります。メッセージを入力してください。