プロジェクトの新スケジュールを公表した。新たなスケジュールでは、処分場建設の申請書提出は2008年6月、処分場の操業開始は2017年3月とされている。プレスリリースにおいて公表されていた。公表された証言書の添付資料では、ユッカマウンテン処分場スケジュールが以下の通り示されている。NRCが申請書を受理また、処分場の建設から操業に至るスケジュールとしては、最善な場合に達成可能なものとして以下が示されている。(NRC)による遅滞無い許認可が行われるとの前提に基づいているとしている。輸送システムのための連邦や州の許認可取得も遅れを引き起こす可能性がある要因としているが、こうした不確実性の殆どはDOEの立法提案に基づいた法案の規定で対応できるとされている。証言書によれば、申請書草案や重要な技術的プロセス及び品質保証問題について外部の専門家による独立した評価を実施する予定とされている。(OCRWM)新体制下での戦略目標として、以下の4点が示されている。基づいた法案(S.2589)に関するヒアリングを開催した。センターが整備しています。