設計コンセプト1階は広々としたL・D・Kの空間と水廻り。床暖房を備え、仕上げ材には自然素材を多用しています。2階はプライベートな個室を計画し、ホールからは階段を使いロフトへも続きます。地祭り晴天の中で地祭り・安全祈願祭を行いました。これから工事が始まっていきます、H様宜しくお願いいたします。さんによる地盤改良工事が始まりました。本日朝より機材・資材の搬入を行い、二日間の予定で柱状改良工事を行っていきます。さんにより本日より基礎工事が始まりました。床堀りをしながら採石・耐圧盤等を作っていきます。昨日より始まっている配筋工事がほぼ完了です。来週配筋検査を行います。完了したので、本日配筋検査を行いました。間隔・サイズ等、設計図書にしたがい出来ているか確認を行います。船田土建さんによりコンクリ-トの打設を行いました。弊社の倉庫よりプレカットを行う為、木曽檜の柱を搬出しました。工事に携わるパ-トナ-が一同に集まり、着工式を行いました。H様の工事に対する抱負を各人が述べました、改めてこれからよろしくお願い致します。月末の上棟に向けて、準備が始まりました。構造用合板(床になる)の加工です。完了して、本日より原住設さんによる設備配管工事が始まりました。なる部分の宅内配管を進めています。土台が敷かれ床が出来ると見えなくなってしまう部分です。土台敷き本日朝から土台敷きを行いました。木曽檜を使用した土台が、基礎に出した墨に合わせしっかりと固定されました。明日の建方に向けて、恵仮設さんにより先行足場の組立を行いました。祝上棟!本日建方を行いました。天候にも恵まれて、夕方には無事棟上になりました。本日はおめでとう御座いました。使用した筋交・間柱入れが進められています。外壁の断熱材(ネオマフォ-ム)張りが始まりました。壁の面ごとに1階部分から張り上げていきます。雨の影響で少し遅れ気味の屋根工事ですが、天気が回復してきたので大屋根のガルバリュ-ム鋼板葺きです。18.2018年05月15日ベランダ防水ベランダのFRP防水を行いました。これから雨の季節がやって来ますが、防水工事が完了した事で雨の心配もなくなります。外壁の透湿防水シ-トが張り上がり、軒天の珪酸カルシュ-ム板を張る工事を進めています。よる第二回目の検査を行いました。かな部分まで目視及び聞取りを行いチェックを受け合格を頂きました。配線工事を岩月電工さんの方で進めています。天井下地組み先週末から始めた2階の天井工事を進めています。天井の下地を組み上げて石膏ボ-ドを張っていきます。外壁ラス下打ち外壁のそとん壁の下地となるラス下打ちを進めています。建物の面ごとに仕上げていきます。24.2018年05月31日ユニットバス組立て本日ユニットバスが現場搬入されて、組立作業が始まりました。メ-カ-がノ-リツという事特殊の機能が搭載されているバスの為、メ-カ-さんの職人さんによる施工です。25.2018年06月01日ユニットバスが組みあがりました先日組立を開始したユニットバスが組みあがりました。壁のデザイン(ストライプ)が繋がった形のユニットバスです。二階の天井2階の天井ボ-ドが張り上がりました。平行して壁下地も仕上げて、ひき続き1階の天井下地の工事に進んでいきます。本日2階に使用するフロ-リング材の搬入を行いました。長野県産材の木曽桧のフロ-リングです。桧の良い匂いがします、張り上がりが楽しみですね!28.2018年06月14日フロア-張り開始2階のフロア-張りが始まりました。木曽桧の赤い節がとても綺麗に見えます。パネル設置工事を行っています。床に出した墨に合わせてパネルを設置していきます。さんによる防水紙を張る前の段取り(定規)の取付けを行っています。31.2018年06月29日1階フロ-リング張り床暖房パネルの敷設が完了しフロ-リング張りが始まりました。床暖房に対応した桧の無垢材のフロア-を張っていきます。仕上げた部分は傷が付かない様に養生をし、次の部分を仕上げていきます。床暖房用のフロ-リングが桧を使用しているので、玄関の上がり框も桧(木曽桧)材を使用します。加工して仕上げた框を取付けます。33.2018年07月03日ラス網張り外壁の防水紙張りが完了して、ラス網張りが始まりました。2階部分では出入口枠の取付・巾木入れが完了し壁のボ-ド張りに進みます。階段工事1階から登る階段の工事を進めています、段々形が出来てきました。階段が出来上がり階段室の天井部分をまとめています。外壁そとん壁の下塗り作業が、遠藤工業さんにより始まりました。建物の上から1階部分へと下塗りをしながら降りてきます、下塗り完了後養生を期間をおいてから仕上げを行います。2階ではカウンタ-と収納の造作家具の製作が進んでいます。方で進めていた建物内部の木工事が終了し片付けが完了しました。外壁のそとん壁が仕上がりました。足場が取れて全体が見える様になるのが楽しみです。内部の塗装開始クリハラさんによる内部の塗装工事が始まりました。カウンタ-関係の塗装を仕上げ、天井のEP塗りに進んでいきます。今月末の足場解体に向けて、外部の電気仕上げ工事です。TVアンテナ・換気扇フ-ド・引込み口の処理と、足場が無くなっても良い様に外部の仕上げを行っていきます。終了して仕上げ工事が始まるのと平行して、中嶋社長立会の検査を行いました。天井塗装2階部分より天井のEP塗装を行っています。玄関ポ-チ部分のタイル工事が始まりました。タイルを仮並べしカットするタイルの寸法を出していきます。外部の足場が解体され建物全体が見える様になりました。薩摩中霧島壁塗り建物内部の約8割を占める霧島壁塗りが進められています。自然素材の火山灰を使用している為、鏝の加減一つで仕上がりの感じが変わって見えます。48.2018年09月06日キッチン組立タカラスタンダ-ドの組立施工店による、システムキッチンの組立作業が始まりました。先日キッチンパネルを先行して施工し、本日フ-ドの取付・本体の組立と進みます。設備機器の取付を行っています、機器が取付られると給排水の配管を接続していきます。養生が取れました来週からのクリ-ニングに向けて片付けを行い床等の養生を取りました。完成検査クリ-ニングが完了し、社長立会いの完成検査を行いました。床塗装この三連休を利用してH様の方で床塗装を行いました。スタ-ト時はご主人が一人での作業も、途中から奥様も参加しての作業となりました。無事にこの連休中に塗装が完了し一つの想い出づくりになったと思います。建物に使用されている住設機器の取扱説明を行いました。各メ-カ-さんにお越しいただき、丁寧に一つ一つ説明をしていきました。大事なポイントを聞き逃さないようにと、ビデオ撮影をしながらという真剣ぶりでした。半日の時間を掛けて7業者さんの説明を聞いて頂きました。7日にお引渡しとなります。床暖房の入った広々としたリビング・ダイニング、子供達も暖かくのびのびと過ごせる空間に仕上がりました。外観そとん壁を使用したモダンな建物が仕上がりました。56.2018年10月07日お引渡式お引渡式を行いました。「家族で楽しみながら家造りが出来ました」とH様。長い間大変お世話になりました。弊社も近隣にございますので、これからもふれあい企画へどうぞご参加くださいませ。お会い出来ますことを楽しみにしています。これからも長いお付き合いをお願い致します。ありがとうございました。57.2018年10月07日お世話になりました上田と佐久という離れた距離の中での工事でしたが、時間を作って頂きながら現地に足を運んでいただきました。建物の中に色々の想い出造りも出来た事と思います。短い期間の様でしたがこれからが長いお付き合いになっていきます、色々有難うございました。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。