現場打合せと建築主との打合せを行った。この部屋は勾配天井にするので、既存の火打ち梁が見えてくる。建築主に報告相談の上、方針を決定することとした。既存のサッシを取り外し、新規のサッシを設置した。建築主に報告の上でそのように施工することにした。現場が順調に進みそうなので、打合せをして良かった。施工者からの質疑や現場打合せを求められると必ず足を運ぶようにしているが、その点を施工者から感謝されることが多い。施工者から現場打合せを逆に求められる方がありがたい。施工者もしっかり考えてくれている裏返しでもある。施工者も図面の意図をちゃんと理解せず施工してしまう施工者もいるが、そういう部分は手を抜いても結局お互いが困ることになるので、そんなやり取りを今後も大切にしたいと考えている。その後、建築主と現場での内容や照明に関しての打合せを行った。次回の現場打合せは建築主にも来てもらうことになった。私も同行して現場で説明すれば多少は理解が進むはずである。全てを理解することは無理でも多少の内容と設計者や施工者の姿勢は伝わると思う。建築主との雑談の中で建築主がある試験の合格を目指して以前から勉強しているということは知っていた。話していると私が司法試験の勉強をしていることも一つのきっかけになっていると聞き、驚いた。話は変わるが、私の事務所の所員が来年には独立する。以前に雑談をする中で独立を目指す理由を聞くと私が独立してがんばっていることも理由の一つらしい。知らないうちに私以外の人に何かしらプラスの影響を与えているとしたらそれはうれしいことだ。私がすべきことに取り組むことが一番、性に合っていると思う。うまく行かないこともあるし、なかなか結果が出てこないこともあるが、めげずにそのやり方を貫いていきたい。Wednesday0JUGEMテーマ:建築・設計・デザイン建築主に初めてお会いしてから約2年。完了検査の日を迎えた。雨の影響で点字ブロックや駐車スペースのコンクリート舗装はこれから。水廻りの機器も全て設置され、クロス等の仕上げも特に問題なかった。消防検査を2日後に控えているので、それが終わればようやく検査済証も発行される。開発届出の完了の目処が立たないので、ようやく終わったという感じがない。しての本分をしっかり果たしていくしかない。Thursday0JUGEMテーマ:建築・設計・デザイン計画内容の変更に対しての見積が上がってきたので、その打合せのために建築主との打合せへ向かった。前回現場に足を運んで1週間ちょっと経っていたので、その待合せ時間よりも早めに行って現場確認も行った。全て位置をずらしてしっかり効くように鋼製の火打ち材を入れてもらった。現場側の配慮で全ての火打ち材を鋼製に交換し、施工してくれていた。完成時には見えてこない部分だが、そんな部分も配慮してくれた施工者の心の持ち様がうれしかった。↑LDKの中央を走る梁成の大きな梁。真ん中で上下に割けたようになっていたが、ボルトで締めて補正をお願いしていた。念のためかさらに1本増えていた。大工さんが1本では不安に思ったのだろう。その慎重な姿勢がボルト1本増えていたことで感じ取れた。現場側から建築主に確認して欲しい宿題ももらった上で建築主との打合せを行った。約3時間近い打合せだったが、建築主も事前にいろいろと検討してくれていたおかげでスムーズな打合せを行うことができた。今回の打合せで計画内容の全貌に目処が立ってきたことでほっとされている様子だった。建築主もある程度、そのラインに乗ってしまえば打合せが当初からスムーズには進んでいく。導いていく設計者側も手探りな部分がある。建築主の負担も大きなものがあると思う。建築主にとって設計者である私がどの程度有効なのかは私自身は分からないが、そんな思いを汲んだ良い完成を目指す気持ちはいつも忘れないようにしている。現場に向かう電車の中で久しぶりに妹島和世氏の独立当初の頃の本を読んでいた。私自身もそんな気持ちで建築に対して向かえているだろうか、等と考えていた。私自身も身の引き締まる思いだった。設計者として出来る限りの力を尽くして、より良い完成を目指していきたいと思う。Wednesday0JUGEMテーマ:建築・設計・デザイン敷地外の下水管敷設に関していろいろと問題があると業者さんより連絡があり、現場打合せを行った。何か所か試掘して地中状況を調べた上で関係課とやり取りをし、申請は下りている。業者さんと現場で打合せすると試掘した以外の所で水道管、ガス管、電気配線等が場当たり的に施工されており、複雑に上下左右に入り乱れている。現状の状況からするとそれが難しい。そこで、担当課にすぐに連絡を入れ、急遽、業者さんにも同行してもらって打合せをすることになった。現状の説明を口頭と写真を見せながら行った。業者さんからすると地中の埋設物がある以上、下水管を敷設する位置はこれ以上どうしようもないが、予測していた通り、ある程度は理解してもらったが、一部、既存の構築物や配管をやり替えてでも計画内容を修正するように指示があった。なると舗装復旧の面積も当初の1.5倍程度に増えることになる。役所と業者さんのやり取りで、約1時間程度の打合せだったが、お互い譲らず無言の時間が長かった。私の方もほぼ無言でやり取りを見守った。結局、役所の指導を飲み込まざるを得ないことになった。なると当初見込んでいた予算からまた増額となる。大幅な増額工事となったが、さらに増額となる。この担当課にはすでに1年半以上通っているが、また申請の修正が必要となることになる。役所との打合せが終わり、いつもの帰り道でこの申請はもう終わらないかもしれないと思えた。建築主の言い分も分かる。役所の言い分も分かる。施工業者の言い分も分かる。それぞれの中間にいる私がそれを解決に導くしかない。解決しない限り、関係者それぞれが困ることになる。逆にそれしかできない。設計者として最後まで諦めずに当たっていきたい。Friday0JUGEMテーマ:建築・設計・デザイン約2年携わっている福祉施設の完成が近づいてきた。敷地外の開発関係の工事がまだかかりそうだ。内部の清掃や消防関係の設備も設置が終わっている。あとは畳を入れるぐらいしか工事内容は残っていない。外部のスロープ工事中。再来週には建物の完了検査や消防検査を行う予定。敷地外の工事も早く行いたいが、施工者が提出している役所の書類審査が終わるのを待っている。前に提出した書類が数週間遅れで下りてきて、さらに今日それを受けて別の書類を提出したとのこと。完成も近づいているが、この案件では設計や工事はあまり印象になく、ほぼ書類作成と申請しか覚えていない。今までも同規模の建物の設計や申請は行ったことがあるが、ここまで申請ばかりやっていた記憶がない。設計の密度を上げるためには申請は切り離して分業することも必要なのかもしれない。当たり前のことだが、設計者は設計に集中しなければならない。設計者がその環境を作ることも仕事の内だと思う。設計は設計者しかできないから。そんな原理原則が実行できるように日々考えていきたい。