)観測網を構築し、巨大BHの近傍からガス噴出流の速度場を精密に計測することによりガス噴出機構の解明を目指すことである。そのため、本年度は当初計画通り1)NRO45搭載用86GHz帯受信機の改修、および2)NRO45用広帯域VLBI記録システムの導入、を実施した。1)については多周波同時受信システムに最適化した受信機への改修(局所信号入力経路の変更および信号伝送素子の開発)を行い、各素子の正常動作も確認できた。2)については2018年度末までに動作確認まで終了できたため、2019年度初旬に山口大学にて試験観測を実施することでNRO45へ設置できるようになる。加えて、NRO45のアンテナ直下にある受信システムから、別棟に設置予定の記録システムまで信号を伝送するための光ファイバの敷設も終了した。(GRMHD)数値実験の実施については、粗めの分解能という条件付きではあるものの観測と比較可能な空間スケールに渡る噴出流の時間発展を追うことに成功した。数値実験の試験が予定を前倒しして実施できたことで、初年度終了時点で本研究の目的を達成するための土台を固めることができたと言える。2018年度の進捗状況について国内外の研究会において報告を行った。planned.Reason観測システムの構築については、当初計画通りに進められている。数値実験については当初予定よりも早く試験を行える状況にまで進んだ。従って、研究計画全体としては概ね順調もしくは当初の予定よりも進展していると判断する。Activity2019年度はNRO45の多周波VLBI観測システムの確立に注力する。具体的には年度を通じて以下の手順で計画を進めていく。初旬は山口大学において広帯域VLBI記録システムの試験の実施およびVLBI観測に利用可能であることを検証を行なった上で、広帯域記録システムをNRO45へ搭載を目指す。記録系の整備と並行して86GHz受信機の制御システム構築する。よる測定実験の実施)を行う。その結果を踏まえた上で、日韓による86GHz帯のVLBI試験観測の実施を目指す。下旬はVLBI試験観測で得られたデータを用いた評価(装置へのフィードバックおよび必要に応じて再試験)を行い、86GHz帯VLBI観測体制を確立させることを目指す。可能であれば日韓で多周波VLBI試験観測を実施し性能評価までを行う。