建設工事は、6月市議会では「2ヵ月の遅れ」とされてきましたが、建設事業者と精査した結果、「現段階で8ヵ月遅れ」となることが判明しました。完成予定はH27年3月からH27年11月に大幅に遅れることになります。会派に説明がありました。本日午後の臨時記者会見で公表されます。(既に信濃毎日新聞は報道していますが...)6月25日現在の工事状況。これは「中間発表」で、芸術館大ホールや小ホールA、新庁舎議場の吊天井工事の耐震対策が新たに求められることから、さらにずれ込むことが確実視されます。7月中には最終的な全体工期を調整し公表するとしています。H28年にずれ込むことも予想されます。問い合わせたところ、今日段階で最終的な協議を経て予定通り実施することにしたそうです。プログラムを変更するため、一般チケット販売を7月5日から19日に繰り延べ対応するそうです。期待が高まるプレイベントだけに、予定通り実施してほしいと思っていましたから、安堵です。労務の確保が非常に困難となっていること、また他のビル建設に比べ躯体・内装など現場施工の労務割合が高く、ホール等の施工難易度も高いことが要因とのことです。1.3ヵ月、内装工事で3.0ヵ月の遅れを見込まざるを得ないようです。来年3月が活用期限となる合併特例債は、「不測の事態によれば1年間の繰越明許が可能」とのことで、有利な借金の活用には影響しないとしています。大幅な工期延長の事業費への影響については、労務不足による工期延長のため、基本的に影響はないだろうとするものの、労務単価の引き上げ(H26年2月、H26年秋、H27年春)による事業費の増加は避けられず、また来年10月に予定される消費税10%への引き上げが新庁舎の備品購入等に影響を及ぼすとしています。今のところ、総事業費は153億5.000万円。なるのか、市側の説明責任と市民との合意形成が欠かせません。大幅な工期延長はやむを得ないものと思います。ビル整備やサッカースタジアムなど他の建設工事は、概ね予定通りとされていますが、改めて確認が必要です。庁舎・芸術館の建設現場のフェンスで。国道交通省のポスター。現場労働者からの直接の問い合わせは今の所ないようです。先月2月23日に開かれた「長野市地域やる気支援補助事業」のプレゼンテーション審査で、安茂里地区の企画が順位1...記事を読む9月議会の質問より➋...便利な市役所へ!ワンストップサービスの課題を質す新しい第一庁舎への期待はワンストップサービス(一つの窓口で全ての用が足せる)の実現です。(愛称=北信五岳道路)の全線開通を記念する式典が行われ、市議会経済...記事を読む「儲ける自治協」??...初・合同会派総会で8日、新年初めての合同会派総会(市民ネット・改革ながの・公明・無所属の合同)が開かれ、理事者側から「ながのシティプロモーション推進プラン」...記事を読む任期最後の議会終える...いよいよ9月市議選本番です8月19日、今任期最後の議会となる9月市議会定例会が閉会しました。9月8日告示・15日投票で戦われる市議選があるため、1カ月前倒しで開かれて...記事を読む9月市議会の質問より➋...市民とともにつくる公共施設見直しへ今頃ですが、9月市議会定例会で行った一般質問の続報です。市政直行便NO.42に概要を速報しましたが、若干補強しました。司法書士や行政書士が職務で戸籍謄本や住民票の写しの交付を受ける際に使われる「職務上請求書」が偽造さ...記事を読む市政直行便NO.52・2019夏号を発行しました市政直行便NO.52号を作成しました。4期目4年間の取り組みと5期目に挑戦する決意と抱負をまとめました。これから、地...記事を読む9月議会の質問より➊...”子育て支援先進都市ながの”の具体を質す9月市議会定例会が閉会してから、早いもので1週間が経ってしまいました。随時、質問と答弁、今後の取り組みの課題をまとめながら報告します...記事を読む3月議会...2日の私の質問内容と答弁ポイント速報3月2日、本会議で一般質問を行いました。弱きを助け不条理を正す、市民が主役のまちづくりがモットー。この国のかたちのこと、長野市政のこと、地域のこと、思いつくまま徒然に、辛口で。Day429今日の閲覧数:470昨日の閲覧数:233今日の訪問者数:404昨日の訪問者数:ブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。キャンセル投稿を送信できませんでした。メールアドレスを確認してください。メール送信チェックに失敗しました。このブログではメールでの投稿共有はできません。