外は、水道の引き込みをしています。近隣にご迷惑とならないように月曜日にしています。ご迷惑をおかけしています。中では、電気工さんが天井配線をしています。大工さんは床張り中です。資料請求はコチラ「こんな家があるなんて!」基礎工事から完成まで様々なイベントがあります。内部は階段を取付けています。いままでは仮設の階段でしたので、ずいぶんと登り降りがラクになります。壁ボードの次は、天井下地です。資料請求はコチラ「こんな家があるなんて!」基礎工事から完成まで様々なイベントがあります。外部は合板の施工が終わり、いよいよ仕上げに入ります。外壁はサイディング張りです。下地の透湿防水シート張り、水切取付けです。内部は、断熱材の上に合板又はボードを張っていきます。電気工さんも内部配線をしています。内部が家らしくなっていきます。構造体験会を開催いたしました。来場くださったお客様、ありがとうございました。屋上からの眺望も体験して頂きました。開催しますので、ぜひご来場下さい。資料請求はコチラ「こんな家があるなんて!」基礎工事から完成まで様々なイベントがあります。内部工事は防蟻処理、ユニットバスと進んでいます。工事に必要な中間検査をうけました。金物や合板が指定の位置に指定の材料が施工されているか確認をしてもらいます。何事も無く検査も済み、大工さんは断熱材を施工中です。資料請求はコチラ「こんな家があるなんて!」基礎工事から完成まで様々なイベントがあります。投稿日:2017年06月10日いよいよ屋根の防水です。今回は、スカイプロムナードという鋼板を使用する防水方法です。今回の様な陸(ろく)屋根には適した方法です。ロール状の鋼板を敷き詰めていきます。大工さんは外部の合板を張っています。3階建ての家の外周はほとんどが構造用合板で覆う様になります。資料請求はコチラ「こんな家があるなんて!」基礎工事から完成まで様々なイベントがあります。上棟を終えて、次の作業は筋違(すじかい)や金物の取付けです。地震等で倒壊しない様に構造計算された位置に指定の筋違や金物をつけていきます。設備工も配管をしています。上棟の前日に外部足場を組みました。棟梁によるお清めをして工事の無事を祈願、さて、作業開始です。レッカー車を使用して材料を揚げながらの作業です。1フロア毎に構造合板で床を張っていきます。これで転落の心配が減ります。順調に作業が進み、明るい内に作業が終了しました。土間コンクリートが乾いたら、墨出しをして、立上りの型枠を組んでいきます。立上りのコンクリート打設です。天端を養生して作業終了。清掃して基礎工事は終了です。鉄筋組み立ても順調に進んでいます。鉄筋組み立てが終わったら、第三者機関による配筋検査です。3階建ての基礎なので、配筋がスゴイ事になっていましたが、検査も無事に通りました。明日はベースのコンクリート打設です。ご通行中の皆様にはご迷惑をおかけしました。これは図面通りの位置に配置する為の確認作業です。遣り方が終わると、早速掘削です。今回は、3階建てなので、基礎が今までと多少違います。掘削の次は、採石敷きです。十分に転圧して・・・これは、沈め物と言いまして工事が無事に終わる様に祈願した物で、実は地鎮祭の時に頂くものです。防湿の為にシートを張って、捨てコン打設です。コンクリートが固まったら、型枠を建てて、鉄筋組みです。